Programação com capacidade finita, ou programação fina
Planejamento da produção com capacidade finita
Planejamento da produção com capacidade finita, ou programação fina
O planejamento com capacidade finita, ou programação fina, do ERP MAXIPROD tem como principal objetivo definir automaticamente a data e hora de execução de cada operação, bem como o equipamento a utilizar, otimizando o aproveitamento dos recursos, e minimizando os atrasos de entrega.
A ferramenta utiliza informações como: o calendário fabril dos equipamentos, os tempos padrão de produção, as datas de necessidade de entrega dos produtos e datas previstas de disponibilidade de insumos comprados, para programar as operações de forma realista, permitindo também que parte do planejamento seja manual.
Configurações necessárias para a utilização do planejamento com capacidade finita
Ordens de produção (OPs) e suas operações
as OPs (ordens de produção) são criadas manualmente ou pelo MRP, com as suas quantidades e datas de necessidade.
cada OP é composta por um conjunto de operações, sendo cada operação realizada por um centro de trabalho.
são planejadas apenas as OPs em estado "A produzir", não as sugeridas.
Centros de trabalho (CT) e estações de trabalho (ET)
normalmente, o CT é definido para cada operação do roteiro de produção de um item, e copiado para as operações da OP.
cada CT pode ser ou não composto por estações de trabalho (ETs). Atualmente, o planejamento com capacidade finita planeja apenas as operações realizadas por ETs. As operações realizadas por CTs sem ETs são programadas considerando o lead-time.
se o CT definido para uma operação tiver mais de uma ET, a ET que realizará a operação pode ser escolhida automaticamente pelo planejamento, ou fixada manualmente antes do planejamento. Para escolher manualmente a estação de trabalho em que uma operação deve ser realizada, entre na tela de edição da operação, selecione uma estação de trabalho e, ao lado, marque o checkbox "Fixar".
um CT pode ter sequenciamento livre (automático) ou fixo (manual). Se o sequenciamento do CT for fixo, então:
se o CT tiver mais de uma ET então, na tela de operações, selecione a ET que deve executá-la e deixe essa seleção "fixa".
a ET da operação estando definida e o sequenciamento do CT sendo fixo, o campo "Ordem na ET" será habilitado, aceitando um número que será correspondente à ordem que a operação será executada naquela estação de trabalho. As operações que não tiverem esse campo preenchido serão planejadas automaticamente, sendo a sequência resultante desse planejamento. Todas as operações com ordem definida manualmente serão executadas antes de todas as demais (que não tem a ordem definida manualmente)
Grupos de centros de trabalho (GCT)
cada CT pertence a um grupo de centros de trabalho (GCT), portanto deve haver pelo menos um grupo de centros de trabalho (GCT) cadastrado
cada GCT usa um calendário fabril
Calendário fabril de GCT
os calendários fabris definem os períodos (data/hora) de operação das estações de trabalho
deve haver pelo menos um calendário cadastrado
Para realizar o planejamento com capacidade finita:
Na tela de "Operações de ordens de produção", clicar no menu "Ações -> Realizar planejamento com capacidade finita". O resultado é exibido nas colunas da grade de operações, ou no gráfico de Gantt correspondente