ANÁLISE DOS FLUXOS DE TRABALHO DE PROJETOS NA ÍNDIA | Gestão & Tecnologia de Projetos
Senthilkumar Venkatachalam Indian Institute of Technology, Madras
Koshy Varghuese Indian Institute of Technology, Madras
https://doi.org/10.4237/gtp.v5i3.176
Gestão do processo de projeto, gestão de interfaces, prazos de projeto
O aumento na construção de projetos de infra-estrutura financiados pelo setor privado na Índia tem forçado os empreendedores a demandar cronogramas de projetos altamente comprimidos, devido ao risco político e à geração antecipada de receitas. Como resultado, muitos dos contratos são baseados no modelo EPC (Engineering, Procurement and Construction), contrato que permita ao contratante planejar e controlar as fases de EPC. A responsabilidade única pelas três fases tem facilitado o uso de abordagens inovadoras, tais como construção fast-track e engenharia simultânea, a fim de minimizar a duração do empreendimento. Como parte de uma pesquisa para melhorar os processos de projeto, o primeiro autor passou um ano como observador em dois empreendimentos realizados por uma construtora líder do mercado de EPC na Índia. Ambos os projetos necessitaram uma aceleração das fases de projeto e de construção. O primeiro empreendimento envolveu o projeto detalhado de uma unidade de manuseio de carvão para uma usina de energia e o segundo, a fase preliminar do projeto de um grande aeroporto. A equipe de pesquisa teve o propósito de analisar o processo de projeto e sugerir mudanças, para torná-lo mais eficiente. No primeiro empreendimento, dados detalhados sobre o fluxo de trabalho do projeto, da concepção ao detalhamento, foram coletados e analisados. O artigo apresenta a análise dos dados de identificação dos pontos críticos no processo e compara os resultados das análises com as percepções da equipe de projeto. No segundo empreendimento, a estrutura global da organização para coordenar as interfaces entre os processos de projeto foi avaliada. O texto apresenta um método estruturado para organizar as interfaces e as interações entre as diferentes disciplinas de projeto. Os detalhes do método proposto, as questões de implementação e os resultados da aplicação também são discutidos.
Senthilkumar Venkatachalam, Indian Institute of Technology, Madras
Senior Project Officer, IIT Madras, India
Koshy Varghuese, Indian Institute of Technology, Madras
Professor,IIT Madras,India Department of Civil Engineering Tel. +91-44-2257-4257 Fax. +91-44-2257-4252
Venkatachalam, S., & Varghuese, K. (2010). ANÁLISE DOS FLUXOS DE TRABALHO DE PROJETOS NA ÍNDIA. Gestão & Tecnologia De Projetos, 5(3), p. 85-103. https://doi.org/10.4237/gtp.v5i3.176