Procurada, a concessionária de Guarulhos disse que 95 por cento das obras do Terminal 3, uma das principais obras em andamento, já estão concluídas e o terminal entra em operação até o dia 11 de maio, com três empresas. No dia 18 de maio, mais duas companhias iniciam a operação e, no dia 25 de maio, outras quatro.
"A fase de transição terá uma pausa durante a Copa do Mundo e o processo de transferência será retomado no dia 19 julho, terminando no dia 27 de setembro, quando 25 companhias aéreas estarão operando no Terminal 3", disse a concessionária em nota.
O consórcio disse ainda que os dois pátios que vão atender o Terminal 3 serão entregues em março. Um deles, o "K", já foi concluído e aguarda homologação da Anac.
Em Viracopos, por sua vez, a Anac constatou, em janeiro, que 81,90 por cento do combinado estava concluído, enquanto a previsão para época era de que 85,36 por cento. O aeroporto de Viracopos está sendo administrado por consórcio formado pela Triunfo Participações, UTC Participações, Infraero e a francesa Egis Airport Operation.
Procurada, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos disse que preferia não comentar os dados da Anac.