Planejamento e controle da produção em construtoras de edificações verticais na grande João Pessoa - PDF
Planejamento e controle da produção em construtoras de edificações verticais na grande João Pessoa
Download "Planejamento e controle da produção em construtoras de edificações verticais na grande João Pessoa"
João Guilherme Osório Dinis
1 Planejamento e controle da produção em construtoras de edificações verticais na grande João Pessoa Cícero Marciano da S. Santos (UFPB) Nelma Mirian Chagas de Araújo (CEFET PB) Antõnio de Melo Villar - Santhiago Montenegro (UFPB) Resumo: Em qualquer atividade de uma organização, o planejamento deve sempre ser encarado como uma rotina essencial. Entretanto, em grande parte dos projetos existentes, pouco se planeja, muito se executa e muito, mas muito mesmo, se gasta refazendo um trabalho que, com um devido planejamento, poderia ter sido evitado. O objetivo deste artigo é mostrar como as empresas construtoras de edificações verticais da cidade de João pessoa, fazem o Planejamento e Controle da Produção, identificando os processos envolvidos e as ferramentas gerenciais utilizadas para viabilizar essa atividade. Na metodologia utilizada, fez-se uso de entrevistas norteadas conforme a literatura pesquisada, para identificar as características desta atividade nas empresas pesquisadas. Ao final da pesquisa, observou-se que maior parte das empresas pesquisadas, não estão satisfeitas com seu PCP (Planejamento e Controle da produção), e pretendem aderir ao uso do Ms-Project, com o intuito de aperfeiçoar o PCP da empresa. Isso consolida a força da Tecnologia da informação, que mesmo na construção civil, tradicionalmente conservadora e resistente às mudanças tecnológicas, se apresenta como uma ferramenta fundamental para apoiar as atividades de qualquer organização. Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção; Ms-Project; Construção civil. 1. Introdução A indústria da construção civil vem evidenciando a necessidade de melhorar seu sistema de planejamento e controle da produção. Este setor difere bastante da manufatura industrial de onde surgiram e se desenvolveram os conceitos de gestão. Com isso, a indústria da construção civil vem tendo pouca evolução nessa área. Uma característica marcante, dessa atividade econômica, é a não utilização de um processo fábril tradicional de produção, como na manufatura tradicional. Na construção civil, o produto é fixo e único, característico de um sistema de produção para grandes projetos. Um projeto pode ser definido como uma seqüência de atividades ou eventos, com início e fim, definidos e dirigidos por pessoas que se destinam a alcançar um dado objetivo dentro de parâmetros de custo, tempo, recursos e qualidade. Um projeto é, todavia, único. Mesmo que haja alguma similaridade com um empreendimento executado, há características específicas e diferenciadoras. Para a manufatura tradicional, independente de seu sistema de produção ser continuo ou fluxo intermitente, a produção pode ser controlada de acordo com a quantidade produzida, sendo o PCP (Planejamento e Controle da Produção) por produto, para sistema de produção de fluxo intermitente, ou por processo, para sistema de produção de fluxo contínuo. Já na construção civil, onde o sistema de produção é para grandes projetos, o controle da produção 1
2 é realizado analisando as tarefas executadas dentro de um determinado período, o que torna o controle dessa atividade mais complexa. Segundo Araújo (2005), o controle gerencial nada mais é que a comparação sistemática entre o previsto e o realizado, tendo como objetivo fornecer subsídios para as análises físicas, econômicas e financeiras e estabelecer critérios lógicos para a tomada de decisões. Para Varalla (2003), planejar é um processo de previsão de decisões, que envolve o estabelecimento de metas e a definição dos recursos necessários para atingi-las, enquanto que controlar é acompanhar o que foi planejado, de forma a subsidiar a tomada de decisões apropriadas. Planejamento e controle são atividades essenciais em qualquer ramo de atividade econômica. 2. Planejamento e Controle da Produção na Construção Civil Consoante Goldman (2004), planejamento se constitui, atualmente, em um dos principais fatores para o sucesso de qualquer empreendimento. Na construção civil, faz-se necessário um sistema que possa canalizar informações e conhecimentos dos mais diversos setores e, posteriormente, direcioná-los de tal forma que todas essas informações e conhecimentos possam ser utilizados pela empresa, sendo a realimentação do sistema uma de suas características. Uma parte importante do planejamento de obras é a programação das diferentes atividades necessárias para a conclusão efetiva do empreendimento. Esta tarefa exige experiência e conhecimento das práticas construtivas. Bons planejadores adquirem considerável conhecimento em programação participando no planejamento e no controle de projetos reais.a geração de um plano de obra envolve vários processos, tais como: A definição de uma relação apropriada de atividades operacionais; Estimativa dos quantitativos de serviços a serem executados; Definição das equipes de produção e alocação de outros recursos; Estimativa da produtividade esperada das equipes, entre outros. Para auxiliar essas atividades, são utilizadas ferramentas gerenciais, que têm como objetivo montar um plano de ações e controlar a execução desses planos. A seguir serão descristas as ferramentas de planejamento e controle da produção mais utilizadas na contrução civil Ferramentas utilizadas no Planejamento e Controle da Produção Segundo Alberton e Ensslin (1994), existem várias técnicas que ajudam o planejamento e o controle de obras, tais como cronograma fisico-financeiro, cronograma de Gantt, redes PERT/CPM, dentre outras. Essas técnicas possibilitam melhorias substanciais em termos de desempenho global. O objetivo geral da aplicação dessas ferramentas é o auxílio no planejamento e controle da produção. Na contrução civil, tendo em vista a complexidade dessa atividade, essas ferramentas são fundamentais para que a execução da obra aconteça em conformidade com as especificações do planejamento. 2
3 Na sequência, o Quadro 1 apresenta os conceitos e as principais caracteristicas das ferramentas citadas neste artigo: Quadro 1 Ferramentas utilizadas no planejamento e controle da produção na construção civil. Ferramenta Conceito Características Cronograma Físico - Financeiro Cronograma de Gantt PERT/CPM Estabelece o início e o término das diversas etapas de serviços de construção, dentro das faixas de tempo previamente determinadas, possibilitando acompanhar e controlar a execução planejada. Consiste num diagrama onde cada barra tem um comprimento diretamente proporcional ao tempo de execução real da tarefa. O começo gráfico de cada tarefa ocorre somente após o término das atividades das quais depende. As atividades para elaboração do cronograma de Gantt compõem a determinação das tarefas, das dependências, dos tempos e a construção gráfica. Os métodos PERT (Program Evoluation and Review Technique Programa de Avaliação e Técnica de Revisão) e CPM (Critical Parth Method Método do Caminho Crítico), são bem similares, pode-se dizer que partem da mesma idéia. Estas técnicas foram desenvolvidas independentemente nos anos 50 para ajudar no controle de projetos grandes e complexos. Desde então, têm sido combinadas e usadas extensivamente para o planejamento de projetos e o controle dos mesmos. Fonte: Adaptado de Nogueira (2004) e Aquino et al Contem os itens principais e subitens das etapas de serviços de uma obra, apresentam as atividades e os tempos de execução por período de duração, geralmente em meses, os valores totais e o percentual de execução acumulado. Apresenta facilidade em controlar o tempo e em reprogramá-lo; Falha no sentido de fornecer informações para previsão e tomada de decisão; Não mostra os custos da produção no diagrama; Não indica quais tarefas são críticas para execução da obra, ou seja, podem por em risco o cumprimento do prazo de execução. Descrevem a tarefa, a duração e a informação de dependência das mesmas. Cada gráfico começa em um nó inicial, do qual as primeiras tarefas são originadas. Cada tarefa é representada por uma linha que indica seu nome, sua duração. A outra extremidade da linha da tarefa é terminada num outro nó, que é o começo de uma outra tarefa. Cada tarefa é conectada às suas tarefas sucessoras, o que dá a forma de rede de nós e linhas conectadas. O planejamento e controle do processo de execução, quando realizado, pode ser feito com o emprego dessas tradicionais técnicas: Diagrama de Gantt e o Método do Caminho Crítico (CPM), que também são empregadas no planejamento e controle da produção. Eles indicam que sobre esta técnica os aspectos de valor e fluxo são negligenciados, sugerindo o emprego de outras ferramentas Ms Project O Microsoft Project é uma poderosa ferramenta de apoio ao gerenciamento de projetos, onde é possível planejar, gerenciar, acompanhar atividades, recursos e demais variáveis do projeto. Além disso, pode ser utilizado como fonte de informações para seu projeto. A ferramenta de gerenciamento Ms Project é aplicável aos mais diversos tipos de projeto, sejam na gestão de projetos de engenharia (implantação e manutenção de empreendimentos) ou na área de gestão empresarial (planejamento estratégico ou gestão de projetos específicos). A utilização eficaz do Ms-Project envolve muito mais que o simples entendimento de como funciona o software, diferentemente de outros softwares. O Ms-Project está interligado com as disciplinas a que ele vem a auxiliar, de maneira geral, o gerenciamento de projetos. 3
4 Portanto, não basta apenas entender como é o funcionamento deste software, faz-se necessário aliá-lo ao conhecimento das melhores técnicas de gestão de projetos. Na elaboração e condução de projetos, o gráfico de Gantt é, sem dúvida, o mais utilizado e a mais importante visualização no Ms-Project. Ele é o padrão de visualização quando iniciamos o software. O modo de exibição gráfico de Gantt mostra as informações sobre as tarefas relativas ao seu projeto, como texto ou gráfico de barras. Na sequência a figura 1 apresenta a visualização do gantt de controle, observa-se que todas as informações que são inseridas como texto são também exibidas no formato de gráfico de barras. Figura 1 Visualização do Gantt de controle Fonte: Tela do software Ms-Project O gráfico de Gantt, ou Gantt de controle, permite a visualização temporal e o acompanhamento de tarefas, além de permitir a visualização rápida do caminho crítico. Isso mostra a contribuição do software para o gerenciamento de projetos, uma vez que essa era uma das grandes deficiências do gráfico de Gantt tradicional. Segundo Abe et al (2000)na construção civil o Ms Project atua: Identificação dos serviços que impactam diretamente sobre o prazo de entrega da obra; Na distribuição de recursos humanos e equipamentos; No estudo de simulações para avaliar prazos e custos; Na visualização de longo prazo do empreendimento; Na localização de gargalos em processos próprios da obra ou que envolva terceiros; Na coordenação dos esforços logísticos. 3. Metodologia Este trabalho utilizou a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo como principais métodos de pesquisa. A pesquisa obedeceu aos seguintes passos para sua execução: 4
5 Revisão bibliográfica sobre Planejamento e Controle da Produção na construção civil, apresentando as ferramentas utilizadas para apoiar o controle e gerenciamento de projetos na construção civil. Pesquisa de campo realizada em quatro empresas construtoras de edificações verticais, através de entrevistas estruturadas, conforme a literatura pesquisada, com diretores ou engenheiros responsáveis pela execução das obras, ou seja, pessoas-chave no planejamento e controle da produção das empresas. Análise dos dados coletados nas empresas, discorrendo o processo de Planejamento e controle da execução dos serviços nas empresas pesquisadas A seguir o Quadro 2 mostra todas as etapas da análise, na sequência em que foi realizada nas empresas contrutoras de edificações verticais da grande João Pessoa. Quadro 2 Etapas da análise do sistema de Planejamento e controle da produção nas empresas Existe PCP formal na empresa? Há controle periodico da Execução dos serviços? Processos que a geração do planejamento de obra envolve Ferramentas utilizadas no planejamento e controle da execução dos serviços Satisfação da empresa com seu sistema de planejamento e controle da execução dos serviços Fonte: Elaborado pelos autores Sim Não Sim Não Horizonte de tempo do Planejamento Qual frequêcia? 1 semestre 1 ano Todo empreeendimento Semanal Quinzenal Mensal Definição da relação de atividades operacionais, Estimativa dos quantitativos de serviço a ser executado, Definição das equipes de produção e alocação de outros recursos, Estimativa da produtividade esperadas das equipes. Satisfeitas Insatisfeitas Cronograma de Gantt PERT/CPM Cronograma Fisico-Financeiro Ms-Project Não Pretende modificar Pretende modificar Não Pretende modificar Pretende modificar A estrutura de análise do sistema de planejamento e controle da execução dos serviços em obras de edificações verticais da grande João Pessoa foi desenvolvida a partir da literatura pesquisada e, a partir dessa sequência lógica foi descrito o planejamento e controle da execução dos serviços nas empresas que compõem a amostra. Para finalizar, foram feitas algumas considerações sobre essas atividade nas empresas construtoras de edificações verticais, sempre objetivando a facilidade e praticidade dos 5
6 métodos utilizados para viabilizar o gerenciamento de obras, facilitando o trabalho dos profissionais gerentes de obra, bem como a execução dos serviços no canteiro de obras Caracterização das empresas As empresas que fizeram parte da amostra atuam no mercado de João Pessoa e de outras capitais, como no caso da Empresa B, que atua em Natal (RN) e São Luis (MA). A empresa A atua em Natal (RN) e as empresas C e D atuam apenas no mercado da grande João Pessoa, sobretudo nos bairros da orla marítima: Manaíra, Tambaú e Cabo Branco. A seguir uma tabela sintetiza algumas informações sobre as empresas, como tempo de atuação no mercado, número de obras em andamento e número de funcionários. Quadro 3 Informações gerais sobre as empresas pesquisadas EMPRESA A B C D Tempo de atuação no Mercado 16 anos 20 anos 5 anos 8 anos Número de obras em andamento Número de funcionários Fonte: dados fornecidos pelas empresas pesquisadas Analisando os dados da tabela, de acordo com a classificação do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) quanto ao número de funcionários, observa se que as empresas tem um perfil de pequeno a médio porte. Isso é facilmente observado pela verificação dos dados. Em comum, todas trabalham apenas com edificações verticais residenciais. 4. Resultados Após as entrevistas realizadas nas empresas construtoras de edificações verticais, foi traçado um perfil do sistema de planejamento e controle da execução dos serviços, a seguir a será descrito esse perfil detalhadamente, a partir dos dados coletados durante essas entrevistas. O primeiro passo foi identificar se há um sistema de planejamento e controle da execução dos serviços formal nas empresas. O Quadro 2 mostra as empresas que possuem ou não, um sistema de planejamento e controle da execução dos serviços formal e qual o horizonte de tempo que esse planejamento abrange. Sim/Semestral Sim/anual Quadro 4 Planejamento e controle da execução dos serviços nas empresa A empresa Planeja a execução dos serviços?qual o Horizonte de tempo desse planejamento? Sim/todo Empreendimento Não Fonte: dados da pesquisa A B C D Após o estudo de campo, foi identificado que todas as empresas pesquisadas possuem um sistema de Planejamento e Controle da Produção, onde o planejamento é feito para todo o empreendimento, com exceção da empresa B, que realiza o planejamento da execução da obra apenas para o período de 1 ano.o planejamento da produção na construção civil, abrange 6
7 vários processos, a seguir o quadro 6 apresenta os processos envolvidos no planejamento da produção nas empresas pesquisadas. Processos envolvidos no Planejamento da produção Definição de uma relação apropriada de atividades operacionais Quadro 6 Processos envolvidos no Plano de obras Empresas A B C D Estimativa dos quantitativos de serviços a serem executados X X X X Definição das equipes de produção e alocação de outros recursos X X X Estimativa da produtividade esperada das equipes, entre outros X X Fonte: dados da pesquisa. Analisando os dados do quadro 6, percebe se que as empresas pesquisadas, concentram o plenejamento da produção na estimativa dos quantitativos de serviços a serem executados, boa parte das empresas definem as equipes de produção antes do inicio da obra, apenas as Empresas A e D definem a produtividade esperada de suas equipes de produção. A empresa B, concentra o planejamento apenas na estimativa dos quantitativos de serviços, deve se salientar que esta empresa não executa o planejamento de toda obra antes de seu inicio, essa atividade é feita anualmente. Todas as empresas efetuam periodicamente o controle da execução dos serviços, havendo replanejamento, caso a execução das atividades não seja compatível com o programado para uma determinada data. A seguir o quadro 3 mostra como ocorre o controle da execução dos serviços. Sim/Semanal Sim/Quinzenal Sim/mensal Não Fonte: dados da pesquisa. Quadro 7 Controle da execução dos serviços nas empresa O Controle da execução dos serviços é realizado Periodicamente? X A B C D O controle ocorre através de reuniões periódicas conforme indicado no Quadro 7, nessas seções são feitas análises comparativas entre as atividades executadas e as atividades programadas para um determinado período. Quando ocorre divergência entre as atividades programadas e as executadas, as empresas tendem a adiantar os serviços, caso estes estejam atrasados, fazendo uma reprogramação das atividades, adiantando atividades que podem ser executadas, independentemente das atividades atrasadas. Isso só é possível mediante a análise do engenheiro responsável pelo planejamento da obra, que define quais atividades podem ser antecipadas. Quando as atividades executadas estão adiantadas em relação ao programado para o período, as empresas seguem normalmente avançando, objetivando a entrega do empreendimento sempre antes do prazo previsto. 7
8 Para auxiliar o planejamento e controle da execução dos serviços, as empresas usam ferramentas de controle gerencial comentadas na revisão de literatura deste artigo, na sequência o Quadro 8 indica quais as ferramentas são utilizadas pelas empresas. Quadro 8 Ferramentas utlizadas para Planejar e controlar a execução dos serviços Ferramentas utilizadas no Planejamento e Controle da execução dos serviços Ferramentas A B C D Cronograma de Gantt PERT/CPM Cronograma Fisico Financeiro Ms - Project Fonte: dados da empresa Com relação às ferramentas utilizadas, indicadas no Quadro 8, observa se uma tendência das empresas no uso do cronograma físico-financeiro, que pode ser combinado a outra ferramenta, como é o caso da Empresa C, que também faz uso do cronograma de Gantt. As empresas que utilizam o cronograma físico-financeiro, possuem dois cronogramas para o empreendimento, um fixo, onde são previstas todas as atividades para execução da obra, ou para um determinado periodo (no caso da Empresa B, 1 ano), e um móvel, onde são feitas as reprogramações durante as seções realizadas para acompanhar a execução das atividades. Apenas a Empresa A faz uso do software Ms Project. Nenhuma das empresas utiliza a rede PERT/CPM para planejar e controlar a execução de suas atividades. As empresas ainda relatam nunca ter feito uso dessa ferramenta, mesmo conhecendo sua importância para o planejamento estratégico das atividades. A Empresa A utiliza o Ms Project, pórem não faz uso de todas as suas atribuições, como: Distribuição de equipamentos; Estudo de simulações para avaliar prazos e custos; Coordenação dos esforços logísticos. O uso do Ms Project nessa empresa ainda está restrito a poucos funcionários e apenas ao planejamento e controle da execução das atividades com relação ao tempo de execução, pórem, a empresa pretende a curto prazo estender os beneficios da implantação do Ms project na empresa. Mesmo com a maioria das empresas não fazendo uso das ferramentas PERT/CPM e do software Ms Project, elas relatam não terem dificuldades para reprogramar suas atividades, principalmente no caso de atraso durante a execução da obra, mesmo utilizando ferramentas gerenciais que não fornecem informações sobre as atividades críticas. Segundo os engenheiros responsáveis por essas atividades, a experiência em canteiro de obras facilita a identificação das atividades críticas, eles alegam ainda que esse procedimento é de grande valia para grandes empreendimentos. 8
9 A Figura 2 apresenta dados refentes à satisfação das empresas com seu atual sistema de planejamento e controle da produção.. 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 A B C D Satisfeitas Insatisfeitas Pretende mudar Não pretende mudar Figura 2 Opinião das empresas com relação ao seu PCP Fonte: dados da empresa Mesmo com todas as defensivas, observa se que as empresas, em sua maior parte, não estão satisfeitas com seu sistema de planejamento e controle da execução dos serviços,como mostra a figura 2, apenas a Empresa A, que implantou recentemente o Ms Project, se mostra satisfeita, pretende apenas aprimorar o uso do software na empresa e treinar um número maior de funcionários, para que tenham acesso à ferramenta. Já as demais empresas que não utilizam o software, se declaram insatisfeitas e reconhecem que podem melhorar seu sistema de planejamento e controle da produção. Apenas a Empresa C mesmo não satisfeita, não pretende fazer modificações pelo menos à curto prazo. 5. Considerações Finais O Planejamento e Controle da Produção na contrução de edificações verticais é fundamental para o sucesso do empreendimento. As empresas reconhecem sua importância, mesmo não sendo um setor bem estruturado. Todas as empresas da pesquisadas apresentam um PCP formal e cotrolam a execução dos serviços através de seções periódicas e apoiadas por ferramentas gerenciais. O que observa se, em João Pessoa, é uma corrida em busca de um sistema de Planejamento e Controle da Produção mais eficiente, que vem gerando grandes modificações, por conta da competitividade do mercado e pelo fato da indústria da construção civil em João Pessoa, por muitos anos, não ter avançado tecnologicamente, com relação ao Sistema de Planejamento e Controle da Produção, no controle da execução dos serviços em obras de edificações verticais.. Durante anos as empresas construtoras de edificações verticais em João Pessoa vêm planejando e controlando a execução de seus serviçlos através de Cronogramas físicofinanceiro e Cronogramas de Gantt, ferramentas que não agregam conhecimento do processo construtivo e não fornecem informações para tomada de decisão. Ferramentas como PERT/CPM nunca foram utilizadas por nenhuma das construtoras pesquisadas, ao contrário de outras regiões como Sul e Sudeste que durante muitos anos fizeram uso dessas ferramentas em seu sistema de planejamento e controle da produção, que vieram a ser abandonadas, ao surgirem ferramentas mais completas, como é o caso do software Ms Project, que faz uso das ferramentas gerenciais, corrigindo algumas falhas e facilitando o seu uso, como no caso do gráfico de gantt, onde através do Gantt de controle, o gráfico mostra o caminho crítico, coisa que não era possível com a ferramenta tradicional. 9
10 O que se percebe nas empresas de João Pessoa é uma grande competitividade, sendo elas sensíveis às atitudes de seus concorrentes. Isso justifica o fato das empresas estarem buscando por melhorias no seu sistema de planejamento e controle de execução de obras, implantando o software Ms-project, que já é utilizada por uma das maiores construtoras da cidade e, mesmo com pouco tempo de uso na empresa começa a gerar bons frutos e despertar o interesse das demais empresas da cidade. O uso do Ms Project é uma ótima alternativa para as empresas do mercado de João Pessoa, tendo em vista que esse software oferece muitas vantagens, face às ferramentas tradicionais, onde a tomada de decisão fica restrita a um pequeno grupo da empresa, pois as atividades críticas são fatores determinantes para efetuar o replanejamento de obra. Com o uso do software, qualquer profissional da empresa treinado, pode obter informações importantes para tomada de decisão, independe de sua experiência em canteiro de obras, o que pode ser bastante útil em situações emergenciais. Grande parte da insatisfação dos entrevistados se deve ao fato do aumento da carga de trabalho, o que dificulta o gerenciamento das atividades no canteiro de obras, devido ao aquecimento do mercado de imóveis. Como há uma necessidade de cumprir prazos e no decorrer da obra ocorrem muitos imprevistos, fica dificil elaborar planos de ações, tendo em vista que a tomada de decisão fica restrita ao engenheiro responsável pelo planejamento. Assim, com a implantação do Ms Project as informações gerenciais ficam disponiveis para os demais funcionarios da empresa, que podem tomar decisões de acordo com as informações geradas pelo Ms Project. O uso de tecnologia da informação é realmente uma tendência global, mesmo no mercado da construção civil tradicional e notadamente resistente às modificações tecnológicas. Esse mercado vem abrindo espaço para o uso do Ms Project no planejamento e controle da execução dos serviços nos canteiros de obras. No fluxo e gerenciamento de informação, é fundamental para planejar e controlar a execução de qualquer empreendimento, é através desses aspectos que o Ms Project vem conquistando espaço no mercado da construção de edificações verticais da grande João Pessoa. 6. Referências ABE; M. T; SIQUEIRA; J. A. L; Engenharia de Software Aplicada à Engenharia de Estruturas (Ms Project) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo:2000. ALBERTON, A.; ENSSLIN, L. Uma metodologia para gerenciamento do planejamento de obras de construção civil. In: ENENGEP, 1994, João Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB AQUINO; J. P. R; MELHADO; S. B; Perspectivas da Utilização Generalizada de Projetos para Produção na Construção de Edifícios.Escola politécnica da USP disponivel em acessado em ARAÚJO, N. M. C Planejamento e controle de obras. João Pessoa: CEFET-PB, (Apostila, Curso Superior de Tecnologia em Gerência de Obras de Edificações). GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira.são Paulo: Atlas, NOGUEIRA; F; Notas de aula - Pesquisa Operacional PERT/CPM.2004 OLIVEIRA; J. A. V. S; Segundo Trabalho de Engenharia de Software - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
11 PADILHA; M. A.; MEDEIROS; A. P. T; ARAÚJO; N. M. C; Proposta de planejamento e controle gerencial para pequenas empresas de construção civil de João Pessoa. In - XXVI ENEGEP - Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de SANTOS,F.H. Curso básico de gerenciamento de Projetos com ms-project nodulo I. Recife: PMI PE,2007. VARALLA, R. Planejamento e controle de obras. São Paulo: O Nome da Rosa, Agradecimentos Os autores agradecem as empresas que participaram desta pesquisa, principalmente pela presteza com que sempre trataram os pesquisadores e ao CNPq pelo apoio recebido (bolsa mestrado). 11