Marcelo Mensagens: 3
Ref estimar itens além do que será trabalhado na sprint Categoria: Dúvidas gerais - Módulo: Módulo 4 - Parte 2 - Outras considerações sobre o backlog do produto
Enviado em 15/11/2020 17:59
Na aula de PSPO é dito para não priorizarmos coisas além das que serão trabalhadas ou perderemos tempo estimando os itens do backlog do produto que não serão trabalhados na srint atual - Just in time.
Mas no módulo 4 parte 2 onde fala sobre o gromming é dito que "O dono do produto deveria apresentar trabalho suficiente para planejar ao menos duas sprints além da sprint atual"
Gostaria de uma explicação a mais sobre estimar itens além dos que serão trabalhados na sprint ou não.
Re: Ref estimar itens além do que será trabalhado na sprint Categoria: Dúvidas gerais - Módulo: Módulo 4 - Parte 2 - Outras considerações sobre o backlog do produto
Enviado em 15/11/2020 18:22
Normalmente usamos a metáfora da pirâmide para explicar isso. No ttopo da pirâmide você tera os itens preparados para entrar na Sprint. No meio da pirâmide os itens mais ou menos entendidos, que já podem contar com alguma estimativa mais grosseira. E na base da pirâmide aqueles itens que se tem pouco conhecimento.
Lá no topo, o ideal é que se tenha uma quantidade suficiente para umas duas ou no máximo 3 Sprints.
Então é um processo gradual... conforme os itens do topo vao sendo feitos, outros itens que estão no meio vao sendo refinados para estarem preparados para Sprint futura.