PROJETOS < Cisa0 < TWiki
Cisa0 Web
Participantes UFCG
Livro CISA
Curso Cisternas
Dia de Campo: Erosão, Solo e Paisagem
Cursos e Certificados GeoCISA
Cisa0.PROJETOSr1.21 - 14 Jun 2011 - 18:40 - DouglasAlmeidatopic end
Discussões sobre o projeto do laboratório:
Histórico (Carlos em 09/03/2011):
Este laboratório foi pensado em 2007, quando o CISA foi concebido. Desde lá, tivemos várias versões do projeto, sempre modificadas em função de conceitos de arquitetura para o semiárido, normas de projetos de laboratórios e novos requisitos. Por isto, a documentação que temos é bastante confusa.
Várias pessoas já participaram deste esforço. Elas poderão dirimir eventuais dúvidas. Caso a lista abaixo esteja incompleta, favor completar:
Mariana Bonates: projeto arquitetônico e de interiores. Líder do desenvolvimento.
Antonio Leomar: atual líder da finalização dos projetos executivos e termos de referência.
Samilly Jaciara: apoio técnico ao projeto e bolsista ITI CISA; talvez a que tenha mais informação sobre as várias versões.
Hugo: sabe tudo sobre a bacia, acompanhou as negociações com o CCA/UFPB sobre o terreno, mas não participou diretamente da elaboração dos projetos.
Beatriz Ceballos: usuária dos labs de análise de água.
Ronaldo Meneses: trabalhou no projeto hidrossanitário, após Rosenilton.
Itamara Mary.
Ester: foi bolsista ITI CISA; participou das primeiras fases de elaboração.
Josicleide: foi bolsista DTI CISA; participou das primeiras fases de elaboração.
Rosenilton: foi bolsista DTI CISA; participou das primeiras versões dos projetos hidrossanitários.
Mônica Garcia: foi a bolsista DTI CISA mais recente.
Iara: trabalhou nas normas para os laboratórios de análise de água.
Rodolfo: pensou a parte de aproveitamento de água de chuva e participou de várias discussões.
Marília: deve saber de muita coisa, sem dúvida.
John: ainda não é Marília, mas está a caminho.
Renato: sei que participou também.
Iana: coordenadora do LIGA e do CISA.
Nivaldo Ribeiro (IF-PB João Pessoa): projeto arquitetônico e de interiores.
Rui de Oliveira: deu opiniões sobre reúso de água.
Antonio Leal (PU): discutiu materiais alternativos.
Edimar Brasileiro (Atecel): discutiu materiais alternativos.
Wallace e Gelmires (Deag e Dema): propuseram-se a discutir materiais alternativos.
As diretrizes básicas são:
O lab não é apenas um laboratório de campo, mas uma vitrine das tecnologias para arquitetura "sustentável" (ou o que o valha) adaptada ao semiárido, incluindo as relativas à água e materiais construtivos, com prioridade para o que tiver sido desenvolvido pela UFCG e Atecel.
Portanto, todo o projeto deve ser guiado por estes princípios de sustentabilidade e semiárido.
O lab deve servir como unidade demonstrativa didática sobre estes assuntos.
Não é apenas para o grupo de recursos hídricos. Outros grupos do nosso depto o usarão (Saneamento, Arquitetura) e da UFCG (Ecologia e outros de Sumé, etc.). Será um lab multiinstitucional, usado também pelos grupos da UEPB e REHISA.
Wallace deve ser consultado sobre os materiais, assim como Edimar (com este Mariana já interagiu).
Rui pode vir a ser consultado novamente sobre o reúso (creio que Samilly, Ronaldo e Mônica ainda lembram da discussão com ele).
Recebemos recentemente a confirmação de que temos R$ 150 mil do CISA para este laboratório. O LIGA também tem cerca de R$ 10 mil para a parte de água de chuva. O recentemente aprovado REHISA/CARIRI tem R$ 55 mil para a sua ampliação.
Assim, é urgente fechar de vez o projeto, em três etapas, segundo esses montantes, para licitação em separado. A FADE (fundação da UFPE que administra o CISA) já está aguardando nossos projetos executivos referentes aos R$ 150 mil e os termos de referência de execução (TRs) para providenciar a licitação.
Na figura abaixo temos a planta baixa da concepção completa do laboratório.
Arquivofinal-implantaocomfotoeampl.pdf
Leomar vai, agora, com apoio de todos, elaborar três projetos, na ordem seguinte de prioridade:
(a) Valor de R$ 150 mil, para licitação pela FADE (Projeto CISA). O projeto CISA será encerrado em dezembro e até lá esta parte do lab já deve estar executada. Por isto, há grande urgência na elaboração dos projetos executivos (todos: arq, hidrossanitário, elétrico, estrutural, etc). Ronaldo e Rodolfo devem participar da parte de instalações hidrossanitárias, reúso e água de chuva. Neste primeiro projeto deve entrar o que for possível com este orçamento. Os quartos tem a menor prioridade. Já há uma versão adaptada por Leomar, que fará a atualização de custos e eventuais modificações.
(b) Valor de R$ 10 mil (mais ou menos), para compor o subprojeto de R$ 63 mil do LIGA referente às "Unidades demonstrativas em escala real". Este projeto deve incluir a parte de água de chuva. Rodolfo é o engenheiro do LIGA responsável por isto e deve, com Ronaldo, apoiar Leomar. Este será licitado pelo PaqTc?, junto com mais outras unidades demonstrativas do LIGA. Aqui está o TR submetido ao LIGA, que pode ser modificado (TR_UnidadeEscalaReal-cronograma.pdf).
(c) Valor de R$ 55 mil, do projeto REHISA/CARIRI, que será licitado pelo PaqTc?. Este valor é destinado à "ampliação do laboratório".
Verificar, na bacia, se há transformador, fios, etc, para a ligação elétrica com o sistema existente. Hugo deve acompanhar Leomar neste trabalho, pois conhece todos lá. Se não houver, devem ser incluídos no primeiro projeto.
É necessária tubulação de gás nos labs de análise de água. Os pontos podem ser indicados por Beatriz Ceballos, caso Samilly já não os tenha.
Indicações da Professora Beatriz-Arquivo doc:
Diagnóstico Preliminar.doc:
Discussão para projeto hidráulico e sanitário do laboratório da Bacia Escola -- Rodolfo em 25/08/09
Esquema reuso.dwg -- Rosenilton em 30/08/09
P1_hidrosanitario.dwg -- Rosenilton em 30/08/09
P2_hidrosanitario.dwg -- Rosenilton em 30/08/09
P3_hidrosanitario.dwg -- Rosenilton em 30/08/09
planta3dV5_2004.dwg -- Rosenilton em 30/08/09
perspectiva3dV4_2004.pdf -- Rosenilton em 30/08/09
projeto_arquitetonico.pdf -- Rosenilton em 30/08/09
proj_intalacoes2.prh -- Rosenilton em 30/08/09
Discussão para projeto hidráulico e sanitário do laboratório da Bacia Escola 02 -- Profª Beatriz em 01/09/09
Planta baixa versão 19/10/2009
LABORATORIO_UFCG_Proposta_101009.dwg: -- Planta baixa versão 19/10/2009
LABORATORIO_UFCG_Proposta_nov2.dwg: -- Mariana Bonates em 12-2009
Planta_de_locacao_do_terreno_para_o_laboratorio_UFCG.dwg:-- Mariana Bonates em 12-2009
Projetos adicionados por Carlos (09/03/2011), que eventualmente podem estar duplicados acima:
Arquivofinal-corteAA.pdf:
Arquivofinal-corteBB.pdf:
Arquivofinal-fachadanordeste.pdf:
Arquivofinal-fachadanoroeste.pdf:
Arquivofinal-fachadasudeste.pdf:
Arquivofinal-fachadasudoeste.pdf:
Arquivofinal-implantao.pdf:
Arquivofinal-plantabaixa.pdf:
Arquivofinal-plantacoberta.pdf:
Arquivofinal-quadroreaseesq.pdf:
BaciaescolaSJC-mar2010-semempena-revisesfinalparaoramento.dwg:
Equipamentos do laboratório de análise de qualidade de água.docx: -- Samilly em 08/09/09
Biosegurança em laboratórios bimomédicos e de microbiologia.pdf: -- Anexado em 14/09/09
Manual_da_ANVISA.pdf: -- Anexado em 14/09/09
Projetos Finalizados (12/04/2011):
Projeto Arquitetônico (200m²)
Projeto Hidro SJC:
Projeto Esgoto SJC:
Especificações Técnicas - Materiais SJC:
Especificações Técnicas - Normas de Execução SJC:
Orçamentos Bacia SJC - Corte01:
Orçamentos Bacia SJC - Previsão 03-2011 Final:
You are here: Cisa0 > WebLeftBar > PROJETOS
Copyright © 1999-2019 - Área de Engenharia de Recursos Hídricos / UAEC / UFCG. Todo material nesta plataforma é de propriedade dos autores que contribuiram.