Arena Castelão, em Fortaleza, atinge 45% de obra concluída | Site do governo brasileiro sobre a Copa do Mundo
Arena Castelão, em Fortaleza, atinge 45% de obra concluída
11:42 Estádio receberá jogo da Seleção Brasileira durante o Mundial e será sede da Copa das Confederações, em 2013.
A execução da obra de modernização e ampliação do estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão, atingiu, em 26 de outubro, 45% do total. O secretário especial da Copa 2014, Ferruccio Feitosa, diz que o ritmo acelerado deve assegurar que a arena seja concluída em dezembro de 2012. O Castelão será uma das arenas a receber a Copa das Confederações e até duas partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.
Quase 800 colaboradores estão envolvidos na execução do projeto, que está dividido em quatro etapas. A primeira, concluída em agosto, compreende as instalações de dois órgãos do governo estadual. Cerca de 600 servidores já estão trabalhando no prédio da Secretaria do Esporte do Estado e do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE). O local ainda abriga um auditório para 160 pessoas e o estacionamento coberto do lado norte do Castelão.
Em novembro será entregue a segunda etapa, que compreende o estacionamento coberto do lado Sul do Castelão. Os estacionamentos das duas etapas somam aproximadamente 1.000 vagas (ao todo serão 1.900). Está programada a inauguração das etapas 1 e 2 para 11 de novembro, data do aniversário de 38 anos do Castelão.
As outras duas etapas estão em andamento. O terceiro estágio será o futuro Edifício Central, onde funcionará o sistema de inteligência, com áreas vips, mídia center, sala de conferência, monitoramento, vestiários, zona mista, entre outros. Na quarta e última etapa, será concluída a cobertura, rebaixamento do campo de jogo, construção das cadeiras do nível inferior, o restante das vagas de estacionamento e a integração de todo o projeto.
Cronograma Total de execução da obra: 45%
ETAPA I: 100% - Edifício-sede da Secretaria do Esporte do Estado e do DAE e a primeira etapa do estacionamento coberto 1;
ETAPA II: 70,38% de execução - segunda etapa do estacionamento coberto 2;
ETAPA III: 34,39% - Edifício Central;
ETAPA IV: 11,07% - Conclusão do restante das vagas de estacionamento coberto e início da operação da totalidade do Estádio.