Erro na licitação encarece em R$ 600 mil obras na pista do aeroporto - Capital - Campo Grande News
A Infraero não tem previsão do início das obras na pista do aeroporto (Foto: Cleber Gellio)
Prevista para iniciar neste domingo (1º), as obras na pista do Aeroporto Internacional de Campo Grande ainda não tem data para começar por conta de erro de cálculo na planilha da licitação, que encareceu o serviço em R$ 600 mil.
O atraso, no entanto, não mudou o cronograma da reforma e a Infraero decidiu manter a suspensão de voos noturnos, a partir de amanhã. A diminuição da oferta, somada a alta do dólar, elevou o preço das passagens em pelo menos 15%.
De acordo com o superintende regional da Infraero, Luis Gustavo Schild, o erro na licitação foi apontado pelas empresas concorrentes da licitação. "Tivemos que refazer as planilhas e o custo da obra, inicialmente orçado em R$ 12 milhões, passou para R$ 12,6 milhões", informou.
Ele, porém, fez questão de ressaltar que o problema não afetará o cronograma da reforma da pista. "Quando montamos o plano de trabalho deixamos uma folga na primeira etapa para realizar os estudos da área, como medições e levantamento de topografia", explicou.
Dessa forma, o plano é começar os estudos ainda neste domingo. "Quando a licitação encerrar, o levantamento estará pronto e as obras começarão imediatamente", garantiu o superintendente regional da Infraero. O cronograma prevê 240 para reformar a pista do aeroporto e licitação deverá ser aberta dia 6.
Cronograma - O plano era executar a primeira etapa entre o dia 1° de setembro e 20 de outubro. Neste período, pousos e decolagens seriam suspensos entre às 21h e 7h (horário local).
Na segunda etapa, de 15 de outubro a 15 de novembro, a meta é realizar serviços nas pistas de manobra "C", "D" e "E".
Na terceira etapa da reforma, prevista para o período entre 15 de novembro e 13 de janeiro de 2014, a expectativa era executar a instalação das ranhuras na pista principal, o que interditará a via entre 23h e 5h.
No total, a meta é recuperar os 2.600 metros de pista, instalar ranhuras e restaurar o pátio de aviação geral.
ESPERO QUE VCS RETORNEM LÁ DAQUI UNS 15 DIAS PARA VEREM SE REALMENTE ESTÃO FALANDO SÉRIO! OU SE NÃO MAIS UMA PIZZA DA INFRAERO. DO PREJUIZO DAS CIAS AEREAS NIGUÉM DIZ NADA. É A CORDA SEMPRE ARREBENTA DO LADO MAIS FRACO. EHHHH BRASIL!