Avaliação de estratégias para representação e análise do planejamento e controle de obras utilizando modelos BIM 4D | Ambiente Construído
Douglas Malheiro de Brito Companhia de Transportes da Bahia
Modelagem da Informação da Construção, Modelos 4D, Estratégias para Representação e Análise de Projetos, Planejamento, Controle
O objetivo deste artigo é avaliar estratégias para representação e análise do planejamento e controle de obras utilizando Modelos BIM 4D, segundo a visão de profissionais da indústria da construção civil brasileira. A pesquisa envolveu revisão bibliográfica sobre o tema, estudo de caso em um empreendimento com utilização do modelo para planejamento e controle da obra e o desenvolvimento e aplicação de questionário digital para avaliação das potencialidades e estratégias pelos profissionais do setor. O questionário da pesquisa abordou estratégias para representação e análise utilizando cores para diferenciação das atividades internas, alternativas de monitoramento do avanço físico através de simulação dos cronogramas Planejado e Realizado, e visualização deles em tela dividida, além de avaliação sobre adoção de modelos 4D. Os resultados obtidos indicam os graus de importância e aplicabilidade dos aspectos analisados na visão geral dos participantes e estratificados por nível de conhecimento sobre BIM, formação profissional, área de atuação e grau acadêmico.
Douglas Malheiro de Brito, Companhia de Transportes da Bahia
DOUGLAS MALHEIRO DE BRITO, Diretoria de Obras - Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, Companhia de Transportes da Bahia (CTB), CEP 40.410-360, Salvador - BA, Tel. 71 3381-3102, E-mail: douglas_ssa@hotmail.com
EMERSON DE ANDRADE MARQUES FERREIRA, Departamento de Construção e Estruturas, Universidade Federal da Bahia (UFBA), CEP 40.210-630, Salvador - BA, Tel. 71 3283-9462, E-mail: emerson@ufba.br