Softwares EngWhere:Planjemanto de Obra, Métodos Construtivos
Ano 06 • nº 64 • 01/01/08
Agora que temos um software de planejamento, acompanhamento e controle de verdade na praça, podemos afirmar para nenhum xaroposo mais nos rebater: o diário de obras e os relatórios fotográficos da obra estão para o acompanhamento do projeto da mesma forma que a comidinha de uma garotinha de 6 anos, ainda que cheirosinha e lindinha, em seu fogãozinho de brinquedo, sem gás, está para uma prato fino e esmerilado feito por um mestre cuca sério em restaurante de primeira classe.
Edição especial de lançamento do Previso
Planejamento de obra: Teoria
Métodos construtivos: Estudos
Superlativos do Previso: Planejamento de projetos
Novidades sempre: As inovações do EngWhere
Planejar é... Internet
Hoje em dia, a invenção de uma ferramenta enriquece menos uma nação do que um método de organização que permita a eficiente utilização dessa ferramenta.Louis Armand.
O EngWhere orgulhosamente apresenta, a Solução!
Preços de lançamento com desconto para usuários do EngWhere.
Planejamento de obra . TEORIA
Premissas dos planejamentos em geral
e do Previso em particular
• O Planejamento deve ter como diretriz a comparação entre o custo previsto e o real, independentemente de outras variáveis, inclusive comerciais.
• Os valores calculados no orçamento serão úteis durante a montagem do planejamento, observando-se entretanto que orçamento não se acompanha. Orçamento se afere. Nova disposição, que facilite o acompanhamento deverá ser montada.
• O controle da produção é uma ferramenta do acompanhamento que permite, quando os desvios justificarem, a intervenção junto à produção, à empresa ou ao cliente, de modo que as tendências possam ser alteradas e os resultados alcançados.
• O Progresso Físico ou Avanço é a razão entre a produção dos serviços e seu custo, sendo também subdivido em previsto e realizado.
• O diário de obra não faz parte do acompanhamento da obra. Igualmente quanto aos relatórios fotográficos.
• O acompanhamento deverá ser o do próprio planejamento em determinados períodos. As quantidades previstas serão checadas uma a uma.
• A curva S é simplesmente a curva de Gauss com os valores acumulados por período.
• As programações periódicas dos serviços deverão ser feitas em função do que poderá ser feito e não do que deverá ser feito.
• O processo Lean Construction não foi ainda suficientemente desenvolvido para a construção de obras de engenharia como foi para a indústria automotiva.
A técnica não deve ser desprezada na Construção Civil porém não substituiu ainda o planejamento tradicional nem o PERT em eficácia.
Em muitos casos não agregou tanto valor aos tradicionais "estudos dos métodos construtivos", passando-se mais como um rótulo modernoso para os teóricos de carteirinha do setor se sobressairem no embalo do sucesso do momento.
• O ato de escrever força a pensar que é matéria prima do planejamento.
Métodos Construtivos . ESTUDOS
c) Prefira dotar o canteiro com uma segunda possibilidade de acesso, mesmo que desativado, para eventuais casos de impedimento de um deles;
As vias de circulação deverão, na medida do possível, coincidirem com as vias definitivas na obra.
a) Instalar o canteiro, mesmo que provisoriamente, em containeres;
b) Definir e manter de prontidão os fornecedores necessários para o início dos serviços;
d) Planejar a obra com os dados disponíveis.
h) Defina quantas linhas de produção haverá na carpintaria e na armação e, em conseqüência a quantidade de equipamentos necessários (serra circular, corte e dobra de ferragem, etc.);
Lembre-se que caso esteja adotando a troca de turno, ou trabalho em horários extraordinários, a preferência é para à mão de obra local, e reduzir complicações de logística.
Caso sua obra não adote troca de turno ou horas extraordinárias, ainda assim dê preferência à mão de obra local, para redução de custos com deslocamentos, alojamentos, e outros.;
k) 10. Otimize recursos
Um dos maiores males nas obras é a disputa por recursos, que reduz a produção, atrasa a entrega final e irrita a todos.
Geralmente a causa disto quase sempre é a subdivisão da obra em dois ou mais setores idênticos.
Texto que encabeça o Thesauros do Previso que explica, dá dicas e sugere roteiros para, entre outros assunto:
a) Planejar a obra.
b) Implantar o sistema de planejamento na empresa.
c) Usar a programações de serviço para tocar a obra.
d) Redigir a proposta técnica para concorrência.
e) Descrever sobre os métodos construtivos adotados no planejamento.
software, planejamento, acompanhamento, controle, producao, projetos, obras, obra, construcao, construções, cálculo de mão de obra, cronograma fisico e financeiro, cronogramas de obras, exemplo de orçamentos
Olá realizadores do EngWere
Todos os dias visito o site é maravilhoso. Parabéns.
Sou estudante de Eng. Civil e o conteúdo do site me ajuda muito.
... Gostaria citar outra passagem bíblica muito interessante para os orçamentistas:
LUCAS, cap. 14,versículo 28:
"Pois qual de vós,querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar."
Já planejamento, só não faz quem já morreu:
"Tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, o lugar para onde vais."
Superlativos do Previso . PLANEJAMENTO DE PROJETOS
A prática ensina que para vencer tarefas em curto prazo é preferível abrir muitas frentes menores simultâneas que empregar parte substancial dos recursos para executar grandes frentes uma após a outra. Por exemplo, é preferível manter 2 peões executando os baldrames, 2 na alvenaria 2 preparando as formas e ferragem do que colocar os 6 nos baldrames, depois deslocar todos para a alvenaria, depois para forma e armação, etc.
O encarregado de serviço poderá não gostar, entretanto, devido à sobrecarga de serviços que terá.
O desengraçado escopo
No decorrer de todo o empreendimento, desde antes do orçamento para a concorrência até a entrega definitiva da obra, o que mais se fala, discute, filosofa, irrita, consome e faz perder tempo da alta administração ao pessoal de nível intermediário, e mais desgaste provoca junto ao cliente, é a indefinição ou má interpretação do escopo.
O gerente deverá entender perfeitamente e saber de cor e salteado este parágrafo do contrato, se possível até detalhá-lo para facilitar seu entendimento e distribuir o detalhamento como a última palavra sobre o que foi combinado fazer.
Não será exagero emoldurá-lo e mantê-lo pendurado na parede desde o início dos trabalhos para ficar claro e explícito que não será executado nem mais nem menos do que está dentro da moldura.
Textos que encabeçam as diretrizes para preenchimento das Programações de Serviço e da Matriz de Responsabilidades do Previso.
EngWhere . NOTÍCIAS
As Inovações do EngWhere
Lançando moda, o EngWhere oferece a partir deste mês:
O FTP Guilda do EngWhere
Para armazenar e transferir arquivos entre usuários e colocar textos e ferramentas à disposição, para consultas gerais e trocas, estaremos disponibilizando em meados deste mês o FTP Guilda do EngWhere.
Os FTPs são eficientes forma para troca de arquivos sem congestionar os e-mails já que grandes arquivos poderão ficar à disposição e serem baixados nos horário que melhor convir. Em breve deverão substituir os e-mails para envio de arquivos.
"Guilda", segundo o Aurélio, é uma "associação de auxílio mútuo constituída na Idade Média entre as corporações de operários, artesãos, negociantes ou artistas".
Os usuários estarão recebendo instruções e as senhas para utilização.
Software grátis por encomenda
Para desbancar os pseudo-softwares livres da atualidade, uma regalia única: o usuário de um dos softwares EngWhere poderá nos solicitar melhorias ou alterações nos softwares já existentes, e até mesmo encomendar-nos novos softwares, que faremos o serviço gratuitamente para ele.
A solicitação deverá ser:
a) de caráter geral, ou seja, do interesse dos demais engenheiros e arquitetos;
b) ser possível de execução pelos nossos programadores;
c) acompanhada de todos os detalhes e, quando for o caso, em planilhas do Excel de forma a ser entendida pelo programador.
O solicitante poderá, também, coordenar o desenvolvimento, participar das definições e interferir diretamente com o programador, inclusive indicando o profissional de sua preferência para contratarmos.
Concluídos os serviços, forneceremos as liberações necessárias para utilizar a versão por um longo período, enquanto que nós aproveitaremos o trabalho em nossos programas.
Sugestões: envie-nos pelo menos 2 modelos diferentes de medições de obra, inteligentes e úteis, que desenvolveremos o software para você ou acrescentaremos ao software que estamos desenvolvendo atualmente.
Não se esqueça que existem medições para clientes, para fornecedores de serviço e para locadoras e locatárias de equipamentos.
O Blog do dono do EngWhere
Não deixe de visitar e participar do Blog do Amado. Pimenta pura!
Planejar é, antes de tudo ...
... não ignorar a realidade.
... decidir onde queremos chegar.
... pensar livremente sobre o embrião de idéias que se avista.
... um ato político.
... saber fazer escolhas viáveis.
... evitar erros.
... um processo decisório indispensável.
... um exercício mental crítico-reflexivo.
... determinar prioridades.
... tomar decisões sobre as alternativas de ações para promover o futuro desejado pela sociedade (www.integracao.gov.br)
Planejamento é, antes de tudo ...
... um estado de espírito.
... e cada vez mais, um processo de negociação e articulação de atores e agentes públicos para decisões e iniciativas ... ... um instrumento político que vincula e concretiza as decisões de uma organização.
... uma atitude crítica dos educadores diante de seu próprio trabalho.
... uma ação que só termina na realização da satisfação da necessidade dos clientes da organização.
... uma tomada de posição político-pedagógica.
As frases acima foram localizadas digitando, no Google, "planejar é, antes de tudo" e "planejamento é, antes de tudo", sendo coletadas dos seguintes sites: