الْقَرَارُ 62 / 87
اِتَّخَذَ فِي الْجَلْسَةِ الْعَامَّةِ 65 ، الْمَعْقُودَةُ فِي 10 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 ، دُونَ تَصْوِيتٍ ، بِنَاءٌ عَلَى تَوْصِيَةِ اللَّجْنَةِ ( A / 62 / 563 ، الْفَقْرَةُ 7)
62 / 87 - الْمُخَطَّطُ الْعَامُّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ
إِنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ ،
إِذْ تُشِيرُ إِلَى قَرَارَاتِهَا 54 / 249 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 1999 و 55 / 238 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2000 و 56 / 234 و 56 / 236 الْمُؤَرِّخِينَ 24 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2001 و 56 / 286 الْمُؤَرِّخِ 27 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 2002 وَالْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ قَرَارِهَا 57 / 292 الْمُؤَرِّخِ 20 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2002 وَقَرَارَهَا 59 / 295 الْمُؤَرِّخِ 22 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 2005 وَالْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ قَرَارِهَا 60 / 248 الْمُؤَرِّخِ 23 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2005 وَقَرَارِيِهَا 60 / 256 الْمُؤَرِّخِ 8 أيَّارِ / مَايُوٌ 2006 و 60 / 282 الْمُؤَرِّخِ 30 حُزَيرَانِ / يُونِيهِ 2006 وَالْجُزْءُ الثَّانِي - بَاءَ مِنْ قَرَارِهَا 61 / 236 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 وَقَرَارِيِهَا 61 / 246 و 61 / 251 الْمُؤَرِّخِينَ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 وَقَرَارَهَا 62 / 225 الْمُؤَرِّخِ 22 كَانُونِ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2007 وَمُقَرَّرَهَا 58 / 566 الْمُؤَرِّخِ 8 نَيْسَانِ / أَبْرِيلٌ 2004 ،
وَقَدْ نَظَرْتُ فِي التَّقْريرِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ الْخامسُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ([ 1 ]) A / 62 / 364 و Corr. 1 .) وَتَقْريرُ اللَّجْنَةِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِشُؤُونِ الْإِدَارَةِ وَالْمِيزَانِيَّةَ ذِي الصِّلَةَ ([ 1 ]) A / 62 / 7 / Add. 4 و Corr. 1. لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 7 ألْفً .) وَتَقْريرُ مَكْتَبِ خِدْمََاتِ الرَّقابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ عَنْ أَنْشِطَتِهِ لِلْفَتْرَةِ مِنْ 1 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2006 إِلَى 30 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2007 ([ 1 ]) A / 62 / 281 ( Part I )، الْفَقْرََاتُ 72 إِلَى 75 .) وَتَقْريرُ مَجْلِسِ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ عَنِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ لِلسَّنَةِ الْمُنْتَهِيَةِ فِي 31 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 5 ( A / 62 / 5 )، الْمُجَلَّدُ الْخامسُ .)،
وَإِذْ تُؤَكِّدَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ تَكاليفَ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ نَفَقََاتٍ لِلْمُنَظَّمَةِ تَتَحَمَّلُهَا الدُّوَلَ الْأَعْضَاءَ وَفْقًا لِلْفَقْرَةِ 2 مِنَ الْمَادَّةِ 17 مِنْ مِيثَاقِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ،
1 - تُكَرِّرُ الْإِعْرابَ عَنْ بالِغِ قَلَقِهَا إِزَاءَ الْأَخْطَارِ وَالْمُخَاطِرِ وَالْعُيُوبَ الَّتِي تَنْطَوِيَ عَلَيهَا الْحالَةُ الرَّاهِنَةُ لِمَبْنى مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَالَّتِي تُهَدِّدَ سَلاَمَةً وَصِحَّةً وَرَفَّاهُ الْمُوَظَّفِينَ وَالْوُفُودِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِينَ ؛
2 - تُؤَكِّدُ الدَّوْرَ الْخاصَّ الَّذِي تُؤَدِّيهِ حُكُومَةَ الْبَلَدِ الْمُضِيفِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّعُمِ الْمُقَدَّمِ إِلَى مَقَرِّ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِي نِيُويُورْكٍ ؛
3 - تُلَاحِظُ الْفَوَائِدَ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْفَوَائِدُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ ، الَّتِي تَجْنِيهَا الْبُلْدانَ الْمُضِيفَةَ مِنْ وُجُودِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَمَا تَتَحَمَّلُهُ مِنْ تَكاليفِ ؛
4 - تُشِيرُ إِلَى الْمُمَارَسََاتِ الْحالِيَّةِ لِلْحُكُومََاتِ الْمُضِيفَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَقْديمِ الدُّعُمِ إِلَى مقار الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ وَهَيْئََاتُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْوَاقِعَةِ فِي أَرَاضِيِهَا ؛
5 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ اِلْتِزَامِهَا تُجَاهَ سَلاَمَةِ وَأُمِنُّ وَصِحَّةً وَرَفَّاهُ الْمُوَظَّفِينَ وَالْوُفُودِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِينَ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ وَضْعُ ضَمَانَاتٍ مَلْمُوسَةٍ لِتَحْقِيقٍ هَذِهِ الْأَهْدَافِ وَجُعِلَهَا جُزْءًا مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ التَّشْغِيلِيَّةُ الْعَادِيَّةُ طُوَّالُ فَتْرَةِ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ؛
6 - تُحِيطُ عِلْمَا بِالتَّقْريرِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ الْخامسُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَنْ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ([ 1 ]) A / 62 / 364 و Corr. 1 .)، وَتَقْريرُ مَكْتَبِ خِدْمََاتِ الرَّقابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ عَنْ أَنْشِطَتِهِ لِلْفَتْرَةِ مِنْ 1 تَمُّوزً / يُولِيهِ 2006 إِلَى 30 حُزَيرَانَ / يُونِيهِ 2007 ([ 1 ]) A / 62 / 281 ( Part I )، الْفَقْرََاتُ 72 إِلَى 75 .)، وَتَقْريرُ مَجْلِسِ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ عَنِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ لِلسَّنَةِ الْمُنْتَهِيَةِ فِي 31 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 5 ( A / 62 / 5 )، الْمُجَلَّدُ الْخامسُ .)؛
7 - تُؤَيِّدُ النَّتَائِجَ وَالتَّوْصِيََاتُ الْوَارِدَةُ فِي تَقْريرِ اللَّجْنَةِ الْاِسْتِشارِيَّةَ لِشُؤُونِ الْإِدَارَةِ وَالْمِيزَانِيَّةَ ([ 1 ]) A / 62 / 7 / Add. 4 و Corr. 1. لِلْاِطِّلاعِ عَلَى النَّصِّ النِّهَائِيِّ ، اُنْظُرْ: الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 7 ألْفً .)، رَهَنَا بِالْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْقَرَارِ ؛
8 - تَأْسَفُ شَدِيدَ الْأَسَفِ لِلصُّعُوبََاتِ الْإجْرَائيَّةِ الَّتِي تَكْتَنِفَ إِدَارََاتِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَلََتَأَخَّرَ كُبَّارُ الْمَسْؤُولِينَ فِي الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ فِي اِتِّخَاذِ الْقَرَارِ وَلِعَدَمِ كِفَايَةِ اِسْتِجَابَةِ إِدَارَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِاِحْتِيَاجَاتِ الْمَشْرُوعِ ، مِمَّا أَفْضَى إِلَى اِرْتِفَاعِ مُتَوَقَّعٍ فِي التَّكاليفِ ، عَلَى نَحْوَ مَا وَرْدٌ فِي الْفَقْرَةِ 23 مِنْ تَقْريرِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 62 / 364 و Corr. 1 .)؛
9 - تُؤَكِّدُ الطَّابَعَ الْمِحْوَرِيَّ لِلدَّوْرِ الْقِيَادَِيِ وَالرَّقابَِيِ الْمَنُوطَ بِالْأُمَّيْنِ الْعَامِّ وَالْإِدَارَةَ الْعُلْيَا ، وَاِلْتِزَامٌ جَمِيعَ الْإِدَارََاتِ تُجَاهَ الْمَشْرُوعِ خِلَالَ إِكْمَالِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ تَفَادِيًا لِتَكْرارِ الْأَخْطَاءِ وَالتَّأْخِيرَاتُ الْحاصِلَةُ فِي تَنْفِيذِ الْمَشْرُوعِ حَتَّى الْآنَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ آثَارِ سَلْبِيَّةٍ عَلَى الْمُنَظَّمَةِ ؛
10 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ الْمُسَاءلَةُ التَّامَّةُ عَنِ التَّأْخِيرَاتِ وَعَدَمُ اِسْتِجَابَةِ الْإِدَارَةِ لِاِحْتِيَاجَاتِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ وَغَيْرَ ذَلِكً مِنَ الْعَوَامِلِ الَّتِي سَاهَمْتِ فِي حُدوثِ تَأْخِيرٍ فِي تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ وَتُجَاوِزُ الْمِيزَانِيَّةَ الْمُتَوَقَّعَةَ ، وَأَنْ يُدْرِجَ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتُ فِي تَقْريرِهِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ ؛
11 - تُوَافِقُ عَلَى تَقْريرِ مَجْلِسِ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ عَنِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ عَنِ السَّنَةِ الْمُنْتَهِيَةِ فِي 31 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 5 ( A / 62 / 5 )، الْمُجَلَّدُ الْخامسُ .)؛
12 - تُؤَيِّدُ تَوْصِيََاتِ مَجْلِسِ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ الْوَارِدَةِ فِي تَقْريرِهِ ؛
13 - تُلَاحِظُ مَعَ الْقَلَقِ الْاِسْتِنْتاجَاتِ الَّتِي اِنْتَهَى إِلَيهَا مَجْلِسُ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ عَلَى النَّحْوِ الْوَارِدِ فِي تَقْريرِهِ ، وَتُشَدِّدُ عَلَى أهَمِّيَّةِ تَنْفِيذٍ توصياته تَنْفِيذَا تَامَّا ؛
14 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ أهَمِّيَّةِ الرَّقابَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ، وَتَطْلُبُ إِلَى مَجْلِسِ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ وَجَمِيعَ هَيْئََاتِ الرَّقابَةِ الْأُخْرَى الْمَعْنِيَّةَ أَنَّ تَوَاصُلَ تَقْديمِ تقاريرِ سَنَوِيًّا عَنِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ؛
15 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَعْهَدَ لِمَكْتَبِ خِدْمََاتِ الرَّقابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ بِإِجْرَاءِ اِسْتِعْراضِ شَامِلِ يُرَكِّزُ عَلَى جُمْلَةِ أَمُورُ مِنْهَا هَيْكَلُ مَكْتَبِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ، وَالْاِمْتِثَالُ لِلنِّظَامَيْنِ الْإِدَارِيِّ وَالْأَسَاسِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُشْتَرِيَاتِ وَالتَّعَاقُدَ ، وَالتَّقَيُّدُ بِشُرُوطِ الْعُقُودِ ، وَالضَّوَابِطُ وَالْعَمَلِيَّاتُ الدَّاخِلِيَّةُ الْمَوْضُوعَةُ لِإِدَارَةِ الْمَشْرُوعِ إِدَارَةُ سَلِيمَةٍ ، وَالْمَجَالَاتُ الْأُخْرَى شَدِيدَةُ الْخُطُورَةِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي دَوْرَتِهَا الثَّالِثَةِ وَالسِّتَّيْنِ ؛
16 - تَطْلُبُ إِلَى مَكْتَبِ خِدْمََاتِ الرَّقابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ أَنْ يَكْفِلَ إِجْرَاءُ مُرَاجَعَةِ فَعَّالَةٍ لِحِسَابَاتِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ جَمِيعَ تقاريرِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ؛
17 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَضَعَ وَيُنَفِّذَ إِطارَا شَامِلَا لِلرَّقابَةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ بُغْيَةُ تَخْفِيفِ حِدَّةٍ جَمِيعَ الْمَخَاطِرِ الْمُمْكِنَةَ وَالتَّصَدِّي لَهَا بِفَعَّالِيَّةٍ لِكَفَالَةِ اِمْتِثَالِ الْإِدَارَةِ وَاِسْتِجَابَتَهَا عَلَى نَحْوَ تَامٍّ لِلْاِحْتِيَاجَاتِ الْمُحَدَّدَةِ لِلْمَشْرُوعِ ، وَتَفَادِي حُدوثٍ أَيْ تَأْخِيرٌ فِي تَنْفِيذٍ أَيُّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ الْمَشْرُوعِ ، وَكَفَالَةُ الْاِمْتِثَالِ التَّامِّ لِقَوَاعِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَإِجْرَاءَاتِهَا وَلِقَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الَّتِي تُنَظِّمَ عَمَلِيَّةَ الشِّرَاءِ ؛
18 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْفَقْرََاتِ 36 إِلَى 38 مِنْ قَرَارِهَا 61 / 251 بِشَأْنِ أهَمِّيَّةِ الشَّفَافِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ الشِّرَاءِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ كَفَالَةً أَنَّ يَرَاعَي مُدِيرِ التَّشْيِيدِ مُقْتَضَيَاتُهَا مُرَاعَاةِ تَامَّةٍ عِنْدَ إبْرَامِ تَعَاقُدٍ مِنَ الْباطِنِ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرًا ، فِي سِياقِ تَقْريرِهِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ ، عَنِ الْخَطْوََاتِ الْمُحَدَّدَةِ الْمُتَّخَذَةَ وَالتَّقَدُّمَ الْمُحْرِزَ فِي سِياقِ زِيادَةِ فُرَصِ الشِّرَاءِ مِنْ بَائِعِينً مِنَ الْبُلْدانِ النَّامِيَةِ وَالْبُلْدانَ الَّتِي تَمَرَّ اِقْتِصَادَاتِهَا بِمَرْحَلَةِ اِنْتِقالِيَةٍ فِي سِياقِ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ؛
19 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدٍ مَرَّةً أُخْرَى الْفَقْرَةِ 38 مِنْ قَرَارِهَا 61 / 251 ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ تَقَيُّدُ عَمَلِيََّاتِ الشِّرَاءِ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا مُدِيرُ التَّشْيِيدِ فِي إِطارِ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ بِقَوَاعِدِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَأَنْظِمَتَهَا وَإِجْرَاءَاتِهَا وَبِقَرَارَاتِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَحْكُمَ عَمَلِيََّاتِ الشِّرَاءِ فِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَكَذَلِكً بسياساتها الْمُتَعَلِّقَةَ بالأخلاقيات ، بِمَا فِي ذَلِكً الْقُيُودَ الَّتِي يَتَعَيَّنَ اِحْتِرَامُهَا بَعْدَ اِنْتِهاءِ الْخِدْمَةِ ([ 1 ]) اُنْظُرْ ST / SGB / 2006 / 15 .)، وَأَخَذَ مُدِيرُ التَّشْيِيدِ فِي اِعْتِبارِهِ بِشَكْلِ تَامِّ أَحْكَامٍ تِلْكَ الْفَقْرَةُ عِنْدَ إبْرَامِ تَعَاقُدٍ مِنَ الْباطِنِ ؛
20 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ الْإعْلاَنُ فِي مَوْقِعِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت عَنْ جَمِيعِ الْإِشْعارَاتِ بِطَلَبِ الْإِعْرابِ عَنِ الْاِهْتِمَامِ الصَّادِرَةَ عَنْ مُدِيرِ التَّشْيِيدِ وَجَمِيعَ عَمَلِيََّاتِ مِنَحِ الْعُقُودِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا ؛
21 - تُشِيرُ إِلَى أَنَّه ، وَفَّقَا لِلْمَادَّةِ 5 مِنَ الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِعُقُودِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ ، تَخْضَعُ شُرُوطً أَيْ عَقْدٌ مِنَ الْباطِنِ لِأَحْكَامِ الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِلْعُقُودِ وَتَكُونُ متماشية مَعَهَا ؛
22 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُمَارِسَ صَلاَحِيَاتِهِ مِنْ أَجَلْ الْاِضْطِلاعَ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَعَاقِدِينَ مِنَ الْباطِنِ الَّذِينً يَقُومُونَ بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ بِتَوْرِيدِ السِّلَعِ وَالْخِدْمََاتِ إِلَى الْمُنَظَّمَةِ نِيَابَةً عَنْ مُدِيرِ تَشْيِيدِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ، بِاِسْتِعْراضِ دَقيقٍ لِمُؤَهَّلَاتِهُمْ وَلَهَوِيَّاتِ الْمَسْؤُولِينَ الْمُشَارِكِينَ فِي الْعَمَلِيَّةِ ، وَتَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُقَدِّمَ مُوَافَقَةٌ وَإِذْنَا خَطِّيِّينَ مُسَبَّقَيْنٍ لِلْاِسْتِعانَةِ بِهَؤُلَاءٍ الْمُتَعَاقِدِينَ مِنَ الْباطِنِ ، عَلَى نَحْوَ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَادَّةَ 5 مِنَ الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِلْعُقُودِ ، بُغْيَةُ كَفَالَةِ نَزَاهَةِ عَمَلِيَّةِ الشِّرَاءِ وَإِنْصافَهَا وَشَفَافِيَّتَهَا ؛
23 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ بِنَشْرِ قَائِمَةِ الْمُتَعَاقِدِينَ مِنَ الْباطِنِ الَّتِي وَافَقْتِ عَلَيهَا الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ وَيَسْتَكْمِلُهَا بِشَكْلِ مُنْتَظِمٍ فِي مَوْقِعِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت ، وَأَنْ يُدْرِجَ فِي التّقاريرِ الْمَرْحَلِيَّةُ الْقَادِمَةُ عَنْ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ مَعْلُومَاتٍ عَنْ تَنْفِيذِ الْمَادَّةِ 5 مِنَ الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِلْعُقُودِ ، بِمَا فِي ذَلِكً الْإِجْرَاءُ الْمُتَعَلِّقُ بِاِسْتِعْراضِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ لِلْمُتَعَاقِدِينَ مِنَ الْباطِنِ وَمُوَافَقَتُهَا عَلَيهُمْ ؛
24 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ الْجُزْءِ الْخامسِ عُشُرٌ مِنْ قَرَارِهَا 61 / 244 الْمُؤَرِّخَ 22 كَانُونُ الْأَوَّلِ / ديسمبرٌ 2006 ؛
25 - تَأْسَفُ لِتَأَخَّرَ تَشْكِيلُ الْمَجْلِسِ الْاِسْتِشَارَِيِ الَّذِي طُلِبَ تَشْكِيلُهُ فِي قَرَارِيِهَا 57 / 292 و 61 / 251 ، وَتَحُثُّ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى التَّعْجِيلِ بِإِنْشاءِ مَجْلِسِ اِسْتِشَارَِيٍ ذِي تَمْثيلُ جُغْرَافِيُّ وَاسِعُ النِّطَاقِ حَتَّى يَتَسَنَّى لَهُ أَنْ يَبْدَأَ عَمَلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ ؛
26 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ قِيَامُ الْمَجْلِسِ الْاِسْتِشَارَِيِ بِأُمُورِ عِدَّةٍ مِنْهَا تَوْفِيرُ الْمُسْتَوى اللّاَزِمِ مِنَ الْإِشْرافِ التِّقْنِيِّ ؛
27 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بَحْثُ تَجَارِبِ مُخْتَلِفِ الْمُنَظَّمََاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي شُكِّلْتِ لِجَانَ خبراءِ مُخَصَّصَةِ مُهِمَّتِهَا إِسْداءِ الْمَشُورَةِ بِشَأْنِ الْأَوْجُهِ التِّقْنِيَّةِ لِمَشَارِيعِ هَذِهِ الْمُنَظَّمََاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِنْشاءِ و / أَوْ صِيَانَةُ الْمَبَانِي ، وَتَقْديمُ تَقْريرٍ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي هَذَا الصَّدَدِ فِي سِياقِ التَّقْريرِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ الْمُقْبِلُ ؛
28 - تُؤَكِّدُ أَنَّ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ هِي الْجِهَةُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي تَتَمَتَّعُ بِصَلاَحِيَّةِ اِتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ بِشَأْنٍ أَيُّ تَغْيِيرَاتٍ فِي مَشْرُوعِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ وَمِيزَانِيَّتَهُ واستراتيجية تَنْفِيذَهُ وَذَلِكً وَفْقًا لَمَّا أَقُرَّتَهُ فِي قَرَارَاتِهَا ؛
29 - تُحِيطُ عِلْمَا بِاِقْتِراحِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْمُتَعَلِّقِ بالاستراتيجية الرَّابِعَةُ الْمُعَجَّلَةُ ؛
30 - تَأْذَنُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ بِالدُّخُولِ ، عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْجالِ ، فِي تَرْتِيبٍ بِشَأْنِ مَكَانِ إِيواءٍ مؤقت إِضافِي يَلْزَمُ لِتَنْفِيذِ عَمَلِيَّةِ تَجْدِيدِ مَبْنى الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ الْمُتَوَخَّى عَلَى مَرْحَلَةِ وَاحِدَةٍ ؛
31 - تُوَافِقُ عَلَى التَّغْيِيرَاتِ الَّتِي يَقْتَرِحَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي الْفَقْرَةِ 27 مِنْ تَقْريرِهِ ([ 1 ]) A / 62 / 364 و Corr. 1 .)، إدْخَالُهَا عَلَى الْجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ الْمُتَوَخَّى لِتَجْدِيدِ مَبْنى الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ ، شَرِيطَةُ تَوَافُرِ تَرْتِيبٍ لِمَكَانِ إِيواءٍ مؤقت إِضافِي عَلَى النَّحْوِ الْمُشارَ إِلَيه فِي الْفَقْرَةِ 30 أَعُلاَهُ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي حالِ عَدَمِ الدُّخُولِ فِي مِثْلُ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي غُضُونٍ 120 يَوْمَا مِنَ اِتِّخَاذٍ هَذَا الْقَرَارِ ، الشُّرُوعُ دُونَ إبْطَاءٍ فِي تَنْفِيذِ النَّهْجِ الْمَرْحَلَِيِ لِعَمَلِيَّةِ تَجْدِيدِ مَبْنى الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ عَلَى نَحْوَ مَا أُقِرَّتْهُ الْجَمْعِيَّةَ الْعَامَّةَ فِي قَرَارِهَا 61 / 251 ؛
32 - تُوَافِقُ أيضا عَلَى التَّغْيِيرَاتِ الَّتِي يَقْتَرِحَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ، فِي الْفَقْرَةِ 28 مِنْ تَقْريرِهِ ([ 1 ]) A / 62 / 364 و Corr. 1 .)، إدْخَالُهَا عَلَى الْجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ الْمُتَوَخَّى لِتَجْدِيدِ مَبْنى الْمُؤْتَمَرَاتِ وَمَبْنى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ؛
33 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُوَافِيَ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِمَعْلُومَاتٍ شَامِلَةٍ عَنْ تَوَافُرِ مَكَانِ الْإِيواءِ المؤقت الْمُسْتَأْجِرَ وَتَكْلِفَتَهُ وَاِنْتِقالُ الْمُوَظَّفِينَ إِلَيه ، وَأَنْ يَكْفِلَ أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الْمَكَانُ تَحْتَ تَصَرُّفِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ مَا دَامَتْ هُنَاكَ حاجَةٌ إِلَيه وَعَدَمُ اِسْتِتْباعِهُ أَيُّ تَكاليفِ إِضافِيَةٍ أَوْ نَقْلُ إِضافِي لِلْمُوَظَّفِينَ مَعَ مُرَاعَاةِ الطَّابَعِ الْفَرِيدِ لِلْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ؛
34 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ الْفَقْرَةِ 39 مِنْ قَرَارِهَا 61 / 251 ، وَتُشَدِّدُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ عَلَى أهَمِّيَّةِ إِدَارَةِ عَمَلِيََّاتٍ نَقِلُّ الْمُوَظَّفِينَ الْمُتَعَدِّدَةَ بِفَعَّالِيَّةٍ وَضَمَانً أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَكَانُ الْإِيواءِ المؤقت أَعَلَى مَعَايِيرِ السَّلاَمَةِ وَالْأَمْنَ وَالصِّحَّةَ وَالرّفاهَ لِمُوَظَّفِي الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَأَنْ يُخَفِّضَ أَيُّ تَعْطِيلٍ لِعَمَلِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ يُنْتِجُ فِي كُلُّ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْمَرَاحِلِ عَنْ هَذَا النَّقْلُ المؤقت إِلَى أَدْنَى حَدِّ مُمْكِنٍ ؛
35 - تُشِيرُ إِلَى الْفَقْرََاتِ 51 إِلَى 56 مِنْ تَقْريرِ مَجْلِسِ مَرَاجِعِي الْحِسَابَاتِ ([ 1 ]) الْوَثَائِقُ الرَّسْمِيَّةُ لِلْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ ، الدَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ ، الْمُلْحَقُ رَقْمً 5 ( A / 62 / 5 )، الْمُجَلَّدُ الْخامسُ .)، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ الْإِسْراعَ بِاِسْتِكْمالٍ المسوحات الجيوتقنية وَغَيْرَهَا وَتَقْديمُ مَعْلُومَاتٍ مستكملة عَنِ الْعَنَاصِرِ التِّقْنِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَبْدَأْ الْعَمَلُ بِهَا لِلْمَشْرُوعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ لَهَا أثَرُ كَبِيرٌ عَلَى مُجْمَلِ الْمَشْرُوعِ ، بِمَا فِي ذَلِكً أَعُمَّالُ التَّصْمِيمِ لِتَعْزِيزِ الْوِقَايَةِ مِنْ عَصْفِ الْاِنْفِجارِ وَأَعْمَالً المسوحات الجيوتقنية وَغَيْرَهَا ، وَإِدْرَاجٌ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ فِي التّقاريرِ الْمَرْحَلِيَّةُ الْمُقْبِلَةُ ؛
36 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ تَنْفِيذُ التَّغْيِيرَاتِ الَّتِي أَقَرَّتْ فِي الْفُقْرَتَيْنِ 30 و 32 مِنْ هَذَا الْقَرَارِ دُونَ الْإِخْلالِ بِأَهْدَافِ الْمَشْرُوعِ وَجَوْدَتَهُ ، وَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ تَقْريرَا شَامِلَا عَمَّا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ مِنْ خِلاَلِ تَنْفِيذٍ هَذِهِ التَّغْيِيرَاتِ مِنْ مَكَاسِبِ مِنْ حَيْثُ الْكَفَاءةِ وَاِسْتيعابُ التَّكاليفِ ؛
37 - تُشِيرُ إِلَى الْفَقْرَةِ 10 مِنْ قَرَارِهَا 61 / 251 ، وَتُقَرِّرُ أَنْ يَعْرِضَ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَيُّ خِيَارَاتٍ إِضافِيَةٍ تَتَعَلَّقُ بِنِطَاقِ الْمَشْرُوعِ ، إِلَى جَانِبِ الْخِيَارَاتِ الَّتِي وَافَقْتِ عَلَيهَا الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ بِالْفِعْلِ ، عَلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلنَّظَرِ فِيهَا وَالْمُوَافَقَةَ عَلَيهَا ؛
38 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ بِكُلُّ السَّبَلِ الْعَوْدَةَ بِتَكاليفِ الْمَشْرُوعِ إِلَى الْحُدودِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمِيزَانِيَّةِ ؛
39 - تُكَرِّرُ طَلَبَهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَبْذُلَ كُلُّ جَهْدِ مُمْكِنِ لِتَجْنِبُ الزِّيادََاتِ فِي الْمِيزَانِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ الْمُمَارَسََاتِ السَّلِيمَةِ لِإِدَارَةِ الْمَشَارِيعِ ، وَأَنْ يَكْفِلَ إِكْمَالُ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ فِي حُدودِ الْمِيزَانِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي قَرَارِهَا 61 / 251 ؛
40 - تُلَاحِظُ أَنَّ تَصَاعُدَ الْأسْعَارِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُدَرَّجً بِالْفِعْلِ فِي الْمِيزَانِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ الْوَارِدَةِ فِي التَّقْريرِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ الرّابعُ لِلْأُمَّيْنِ الْعَامِّ ([ 1 ]) A / 61 / 549 .)، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ تَجْنِبُ الزِّيادََاتِ فِي الْمِيزَانِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ الْمُمَارَسََاتِ السَّلِيمَةِ لِإِدَارَةِ الْمَشَارِيعِ وَالْحفاظِ عَلَى الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ فِي حُدودِ الْمِيزَانِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ وَجَدْوَلُ الْأَنْصِبَةِ الْمُقَرَّرَةِ وَالْجَدْوَلُ الزَّمَنِيُّ الْمُتَوَخَّى لِلْمَشْرُوعِ ؛
41 - تُحِيطُ عِلْمَا بِاِقْتِراحِ الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ اِسْتِخْدامُ نَهْجِ هَنْدَسَةِ الْقِيمَةِ كَأدَاةٍ لِاِسْتِرْدَادِ التَّكاليفِ الَّتِي يَتَوَقَّعُ أَنْ تَتَجَاوَزَ حُدودَ مِيزَانِيَّةِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ الْمُعْتَمَدَةَ بِمُوجِبِ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 61 / 251 ، تَهْدِفُ إِلَى تَحْسِينِ الْأَدَاءِ وَالْمَوْثُوقِيَّةَ وَالْجَوْدَةَ وَالسَّلاَمَةَ وَالتَّكاليفُ طوالُ فَتْرَةِ تَنْفِيذِ الْمَشْرُوعِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ وَبِشَكْلِ وَاضِحٍ بِتَحْدِيدِ مَجَالَاتِ الْعَمَلِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا تَحْقِيقُ مَكَاسِبِ مِنْ حَيْثُ الْكَفَاءةِ وَتَخْفِيضُ التَّكاليفِ وَأَنْ يُقَدِّمَ تَقْريرَا عَنْ ذَلِكَ فِي سِياقِ تَقْريرِهِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ ؛
42 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُدْرِجَ فِي تَقْريرِهِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ مَعْلُومَاتُ مُحَدَّدَةٌ عَنْ عُقُودِ السِّعْرِ الْأقْصَى الْمَضْمُونُ وَعَنْ أَنْشِطَةِ الْاِسْتِشارِيِّينَ الْخَارِجِيَّيْنِ الَّذِينً تَعَاقَدْتِ الْأُمَمَ الْمُتَّحِدَةَ مَعَهُمْ ؛
43 - تُعْرِبُ عَنْ قَلَقِهَا إِزَاءَ عَدَمِ إِطْلاعِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى أَيُّ مَعْلُومَاتٍ مُحَدَّدَةٍ عَنِ التَّكاليفِ ذَاتُ الصِّلَةِ ، وَتَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ إِدْرَاجٌ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ فِي تَقْريرِهِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ وَبُذِلَ قُصَارَى الْجَهْدِ لِاِسْتيعابٍ هَذِهِ التَّكاليفِ فِي حُدودِ الْمِيزَانِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ لِلْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ؛
44 - تُعِيدُ تَأْكِيدَ طَلَبِهَا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ الْمُناوَلَةُ الْمُلاَئِمَةُ لِلْأَعْمَالِ الْفَنِّيَّةَ وَاِلْتَحَفَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَدَايَا خِلَالَ جَمِيعَ مَرَاحِلِ أَعْمَالِ التَّجْدِيدِ وَوَضْعُ تَصُورُ لِجَمِيعَ التَّكاليفِ اللّاَزِمَةِ لِذَلِكً ؛
45 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَكْفِلَ قِيَامُ الْمَكْتَبِ الْمَعْنِيِّ بِالْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ بِوَضْعِ التَّدَابِيرِ وَالْإِجْرَاءَاتُ اللّاَزِمَةُ لِلْمُناوَلَةِ الْمُلاَئِمَةِ لِلْأَعْمَالِ الْفَنِّيَّةَ وَاِلْتَحَفَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْهَدَايَا خِلَالَ جَمِيعَ مَرَاحِلِ أَعْمَالِ التَّجْدِيدِ مَا لَمْ تُشِرْ الدُّوَلَ الْأَعْضَاءُ الْمَعْنِيَّةُ إِلَى غَيْرَ ذَلِكً ، وَأَنْ يَقُومَ بِالْإِبْلاَغِ عَنْ ذَلِكَ فِي سِياقِ التَّقْريرِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ الْمُقْبِلُ ؛
46 - تُقَرِّرُ تَخْصِيصَ مَبْلَغٍ 819 771 992 دُولارَا مِنْ دُولارَاتِ الْوِلاَيََاتِ الْمُتَّحِدَةِ لِفَتْرَةِ السِّنَّتَيْنِ 2008 - 2009 ؛
47 - تُؤَكِّدُ مِنْ جَدِيدِ الْخِيَارِ الْمُخْتَلِطِ لِسَدَادِ الْأَنْصِبَةِ الَّذِي يَجْمَعَ بَيْنَ السَّدَادِ دَفْعَةُ وَاحِدَةٌ وَالسَّدَادُ الْمُتَعَدِّدُ السّنواتَ عَلَى أَسَاسِ جَدْوَلِ الْأَنْصِبَةِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْمِيزَانِيَّةِ الْعَادِيَّةِ الْمُطَبَّقَ فِي عَامٍ 2007 ، عَلَى نَحْوَ مَا تَنِصُّ عَلَيه الْفَقْرََاتِ 14 إِلَى 20 مِنْ قَرَارِ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ 61 / 251 ، وَتَقَرَّرَ عَدَمُ إِجْرَاءٍ أَيُّ تَغْيِيرَاتٍ فِي الْجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ لِسَدَادِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ الْاِشْتِراكَاتُ الْمُقَرَّرَةُ عَلَيهَا فِي الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ؛
48 - تَطْلُبُ إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يُحْسِنَ التَّنْسِيقُ بِشَأْنِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ مَعَ إِدَارَةِ شُؤُونِ الْإعْلاَمِ فِي الْأمَانَةِ الْعَامَّةِ فِي سِياقِ نَشُرُّ الْمَعْلُومَاتِ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ وَالتَّقَدُّمَ الْمُحْرِزَ فِيه ، وَأَنْ يُوضِحَ التَّرْتِيبَاتُ الْقَائِمَةُ لِتُفَادِي أَيُّ إِسَاءةٍ لِسُمْعَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِجَمِيعَ جَوَانِبِ الْمَشْرُوعِ ؛
49 - تَطْلُبُ أيضا إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَقُومَ ، إِلَى جَانِبِ تَقْديمِ التّقاريرِ الْمَرْحَلِيَّةُ السَّنَوِيَّةُ ، بِإِطْلاعِ الدُّوَلِ الْأَعْضَاءَ عَلَى مَا يَسْتَجِدُّ مِنْ مَعْلُومَاتٍ مِنْ خِلاَلِ إحَاطََاتٍ غَيْرَ رَسْمِيَّةٍ مُنْتَظِمَةٍ تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ جَوَانِبِ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ ، بِمَا فِي ذَلِكً مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْحالَةِ الرَّاهِنَةِ وَالْأَنْشِطَةَ الْهَامَةُ الْمُنَفِّذَةُ مُنْذُ تَارِيخِ تَقْديمِ التَّقْريرِ السَّابِقِ وَمَعْلُومَاتٍ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَخَاطِرِ تُوضِحُ أَيُّ مَخَاطِرِ جَرَى تَحْدِيدُهَا وَالْخَطْوََاتِ الَّتِي يَتَعَيَّنَ اِتِّخَاذُهَا فَضْلًا عَنِ الْحالَةِ وَالْاِتِّجَاهَاتِ ، وَأَنْ يَجْرِيَ بِشَكْلِ مُنْتَظِمِ اِسْتِكْمالِ الْمَعْلُومَاتِ ذَاتُ الصِّلَةِ الْوَارِدَةِ فِي مَوْقِعِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ عَلَى شَبَكَةٍ الإنترنت ؛
50 - تَطْلُبُ كَذَلِكً إِلَى الْأُمَّيْنِ الْعَامِّ أَنْ يَوْرُدَ فِي تَقْريرِهِ الْمَرْحَلَِيِ السَّنَوِيُّ السّادسُ مَعْلُومَاتٌ عَنِ الدُّرُوسِ الْمُسْتَخْلَصَةِ فِي مَجَالِ تَنْفِيذِ الْمُخَطَّطِ الْعَامِّ لِتَجْدِيدِ مَبَانِي الْمَقَرِّ وَكَيْفِيَّةُ الْاِسْتِفادَةِ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ لِتَحُسِّينَ تَخْطِيطَ الْمَشْرُوعِ وَتَنْفِيذَهُ.


القرار 62/87
اتخذ في الجلسة العامة 65، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، دون تصويت، بناء على توصية اللجنة (A/62/563، الفقــرة 7)
62/87 - المخطط العام لتجديد مباني المقر
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 54/249 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/238 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/234 و 56/236 المؤرخــين 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 56/286 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002 والجزء الثاني من قرارها 57/292 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقرارها 59/295 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 والجزء الثاني من قرارها 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقراريها 60/256 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 و 60/282 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 والجزء الثاني - باء من قرارها 61/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقراريها 61/246 و 61/251 المؤرخين 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقرارها 62/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 ومقررها 58/566 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004،
وقد نظرت في التقرير المرحلي السنوي الخامس للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر([1]) A/62/364 و Corr.1.) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة([1]) A/62/7/Add.4 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.) وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007([1]) A/62/281 (Part I)، الفقرات 72 إلى 75.) وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)،
وإذ تؤكد من جديد أن تكاليف المخطط العام لتجديد مباني المقر نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الأخطار والمخاطر والعيوب التي تنطوي عليها الحالة الراهنة لمبنى مقر الأمم المتحدة والتي تهدد سلامة وصحة ورفاه الموظفين والوفود والزوار والسائحين؛
2 - تؤكد الدور الخاص الذي تؤديه حكومة البلد المضيف فيما يتعلق بالدعم المقدم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
3 - تلاحظ الفوائد، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية، التي تجنيها البلدان المضيفة من وجود الأمم المتحدة، وما تتحمله من تكاليف؛
4 - تشير إلى الممارسات الحالية للحكومات المضيفة فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى مقار الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الواقعة في أراضيها؛
5 - تعيد تأكيد التزامها تجاه سلامة وأمن وصحة ورفاه الموظفين والوفود والزوار والسائحين في الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل وضع ضمانات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف وجعلها جزءا من الإجراءات التشغيلية العادية طوال فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
6 - تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي الخامس للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر([1]) A/62/364 و Corr.1.)، وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته للفترة من 1 تموز/يوليه 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2007([1]) A/62/281 (Part I)، الفقرات 72 إلى 75.)، وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)؛
7 - تؤيد النتائج والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/62/7/Add.4 و Corr.1. للاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 7 ألف.)، رهنا بالأحكام الواردة في هذا القرار؛
8 - تأسف شديد الأسف للصعوبات الإجرائية التي تكتنف إدارات الأمم المتحدة ولتأخر كبار المسؤولين في الأمانة العامة في اتخاذ القرار ولعدم كفاية استجابة إدارة الأمم المتحدة لاحتياجات المشروع، مما أفضى إلى ارتفاع متوقع في التكاليف، على نحو ما ورد في الفقرة 23 من تقرير الأمين العام([1]) A/62/364 و Corr.1.)؛
9 - تؤكد الطابع المحوري للدور القيادي والرقابي المنوط بالأمين العام والإدارة العليا، والتزام جميع الإدارات تجاه المشروع خلال إكمال المخطط العام لتجديد مباني المقر تفاديا لتكرار الأخطاء والتأخيرات الحاصلة في تنفيذ المشروع حتى الآن وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المنظمة؛
10 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المساءلة التامة عن التأخيرات وعدم استجابة الإدارة لاحتياجات المخطط العام لتجديد مباني المقر وغير ذلك من العوامل التي ساهمت في حدوث تأخير في تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر وتجاوز الميزانية المتوقعة، وأن يدرج هذه المعلومات في تقريره المرحلي السنوي السادس؛
11 - توافق على تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقر عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)؛
12 - تؤيد توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره؛
13 - تلاحظ مع القلق الاستنتاجات التي انتهى إليها مجلس مراجعي الحسابات على النحو الوارد في تقريره، وتشدد على أهمية تنفيذ توصياته تنفيذا تاما؛
14 - تؤكد من جديد أهمية الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، وتطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات وجميع هيئات الرقابة الأخرى المعنية أن تواصل تقديم تقارير سنويا عن المخطط العام لتجديد مباني المقر إلى الجمعية العامة؛
15 - تطلب إلى الأمين العام أن يعهد لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء استعراض شامل يركز على جملة أمور منها هيكل مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر، والامتثال للنظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقد، والتقيد بشروط العقود، والضوابط والعمليات الداخلية الموضوعة لإدارة المشروع إدارة سليمة، والمجالات الأخرى شديدة الخطورة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين؛
16 - تطلب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يكفل إجراء مراجعة فعالة لحسابات المخطط العام لتجديد مباني المقر، وأن يقدم إلى الجمعية العامة جميع تقاريره المتعلقة بتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
17 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع وينفذ إطارا شاملا للرقابة الداخلية للمخطط العام لتجديد مباني المقر بغية تخفيف حدة جميع المخاطر الممكنة والتصدي لها بفعالية لكفالة امتثال الإدارة واستجابتها على نحو تام للاحتياجات المحددة للمشروع، وتفادي حدوث أي تأخير في تنفيذ أي جانب من جوانب المشروع، وكفالة الامتثال التام لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها ولقرارات الجمعية العامة التي تنظم عملية الشراء؛
18 - تؤكد من جديد الفقرات 36 إلى 38 من قرارها 61/251 بشأن أهمية الشفافية في عملية الشراء، وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يراعي مدير التشييد مقتضياتها مراعاة تامة عند إبرام تعاقد من الباطن، وأن يقدم تقريرا، في سياق تقريره المرحلي السنوي السادس، عن الخطوات المحددة المتخذة والتقدم المحرز في سياق زيادة فرص الشراء من بائعين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في سياق تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
19 - تؤكد من جديد مرة أخرى الفقرة 38 من قرارها 61/251، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقيد عمليات الشراء التي يضطلع بها مدير التشييد في إطار تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها وإجراءاتها وبقرارات الجمعية العامة التي تحكم عمليات الشراء في الأمم المتحدة وكذلك بسياساتها المتعلقة بالأخلاقيات، بما في ذلك القيود التي يتعين احترامها بعد انتهاء الخدمة([1]) انظر ST/SGB/2006/15.)، وأخذ مدير التشييد في اعتباره بشكل تام أحكام تلك الفقرة عند إبرام تعاقد من الباطن؛
20 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل الإعلان في موقع المخطط العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت عن جميع الإشعارات بطلب الإعراب عن الاهتمام الصادرة عن مدير التشييد وجميع عمليات منح العقود المتعلقة بها؛
21 - تشير إلى أنه، وفقا للمادة 5 من الشروط العامة لعقود الأمم المتحدة، تخضع شروط أي عقد من الباطن لأحكام الشروط العامة للعقود وتكون متماشية معها؛
22 - تطلب إلى الأمين العام أن يمارس صلاحياته من أجل الاضطلاع، فيما يتعلق بالمتعاقدين من الباطن الذين يقومون بشكل مباشر بتوريد السلع والخدمات إلى المنظمة نيابة عن مدير تشييد المخطط العام لتجديد مباني المقر، باستعراض دقيق لمؤهلاتهم ولهويات المسؤولين المشاركين في العملية، وتطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم موافقة وإذنا خطيين مسبقين للاستعانة بهؤلاء المتعاقدين من الباطن، على نحو ما تقتضيه المادة 5 من الشروط العامة للعقود، بغية كفالة نزاهة عملية الشراء وإنصافها وشفافيتها؛
23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم بنشر قائمة المتعاقدين من الباطن التي وافقت عليها الأمم المتحدة ويستكملها بشكل منتظم في موقع المخطط العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت، وأن يدرج في التقارير المرحلية القادمة عن تنفيذ المخطط العام معلومات عن تنفيذ المادة 5 من الشروط العامة للعقود، بما في ذلك الإجراء المتعلق باستعراض الأمم المتحدة للمتعاقدين من الباطن وموافقتها عليهم؛
24 - تعيد تأكيد الجزء الخامس عشر من قرارها 61/244 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
25 - تأسف لتأخر تشكيل المجلس الاستشاري الذي طلب تشكيله في قراريها 57/292 و 61/251، وتحث الأمين العام على التعجيل بإنشاء مجلس استشاري ذي تمثيل جغرافي واسع النطاق حتى يتسنى له أن يبدأ عمله على سبيل الأولوية؛
26 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام المجلس الاستشاري بأمور عدة منها توفير المستوى اللازم من الإشراف التقني؛
27 - تطلب أيضا إلى الأمين العام بحث تجارب مختلف المنظمات الدولية التي شكلت لجان خبراء مخصصة مهمتها إسداء المشورة بشأن الأوجه التقنية لمشاريع هذه المنظمات المتعلقة بالإنشاء و/أو صيانة المباني، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في هذا الصدد في سياق التقرير المرحلي السنوي السادس المقبل؛
28 - تؤكد أن الجمعية العامة هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات بشأن أي تغييرات في مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقر وميزانيته واستراتيجية تنفيذه وذلك وفقا لما أقرته في قراراتها؛
29 - تحيط علما باقتراح الأمين العام المتعلق بالاستراتيجية الرابعة المعجلة؛
30 - تأذن للأمين العام بالدخول، على وجه الاستعجال، في ترتيب بشأن مكان إيواء مؤقت إضافي يلزم لتنفيذ عملية تجديد مبنى الأمانة العامة المتوخى على مرحلة واحدة؛
31 - توافق على التغييرات التي يقترح الأمين العام، في الفقرة 27 من تقريره([1]) A/62/364 و Corr.1.)، إدخالها على الجدول الزمني المتوخى لتجديد مبنى الأمانة العامة، شريطة توافر ترتيب لمكان إيواء مؤقت إضافي على النحو المشار إليه في الفقرة 30 أعلاه، وتطلب إلى الأمين العام، في حال عدم الدخول في مثل هذا الترتيب في غضون 120 يوما من اتخاذ هذا القرار، الشروع دون إبطاء في تنفيذ النهج المرحلي لعملية تجديد مبنى الأمانة العامة على نحو ما أقرته الجمعية العامة في قرارها 61/251؛
32 - توافق أيضا على التغييرات التي يقترح الأمين العام، في الفقرة 28 من تقريره([1]) A/62/364 و Corr.1.)، إدخالها على الجدول الزمني المتوخى لتجديد مبنى المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة؛
33 - تطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة بمعلومات شاملة عن توافر مكان الإيواء المؤقت المستأجر وتكلفته وانتقال الموظفين إليه، وأن يكفل أن يبقى ذلك المكان تحت تصرف الأمم المتحدة ما دامت هناك حاجة إليه وعدم استتباعه أي تكاليف إضافية أو نقل إضافي للموظفين مع مراعاة الطابع الفريد للمخطط العام لتجديد مباني المقر؛
34 - تعيد تأكيد الفقرة 39 من قرارها 61/251، وتشدد للأمين العام على أهمية إدارة عمليات نقل الموظفين المتعددة بفعالية وضمان أن يستوفي مكان الإيواء المؤقت أعلى معايير السلامة والأمن والصحة والرفاه لموظفي الأمم المتحدة وأن يخفض أي تعطيل لعمل الأمم المتحدة ينتج في كل مرحلة من المراحل عن هذا النقل المؤقت إلى أدنى حد ممكن؛
35 - تشير إلى الفقرات 51 إلى 56 من تقرير مجلس مراجعي الحسابات([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 5 (A/62/5)، المجلد الخامس.)، وتطلب إلى الأمين العام الإسراع باستكمال المسوحات الجيوتقنية وغيرها وتقديم معلومات مستكملة عن العناصر التقنية التي لم يبدأ العمل بها للمشروع التي قد يكون لها أثر كبير على مجمل المشروع، بما في ذلك أعمال التصميم لتعزيز الوقاية من عصف الانفجار وأعمال المسوحات الجيوتقنية وغيرها، وإدراج هذه المعلومات في التقارير المرحلية المقبلة؛
36 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذ التغييرات التي أقرت في الفقرتين 30 و 32 من هذا القرار دون الإخلال بأهداف المشروع وجودته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا شاملا عما يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ هذه التغييرات من مكاسب من حيث الكفاءة واستيعاب التكاليف؛
37 - تشير إلى الفقرة 10 من قرارها 61/251، وتقرر أن يعرض الأمين العام أي خيارات إضافية تتعلق بنطاق المشروع، إلى جانب الخيارات التي وافقت عليها الجمعية العامة بالفعل، على الجمعية العامة للنظر فيها والموافقة عليها؛
38 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل بكل السبل العودة بتكاليف المشروع إلى الحدود المعتمدة في الميزانية؛
39 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن لتجنب الزيادات في الميزانية عن طريق الممارسات السليمة لإدارة المشاريع، وأن يكفل إكمال المخطط العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة في قرارها 61/251؛
40 - تلاحظ أن تصاعد الأسعار في المستقبل مدرج بالفعل في الميزانية المعتمدة الواردة في التقرير المرحلي السنوي الرابع للأمين العام([1]) A/61/549.)، وتطلب إلى الأمين العام تجنب الزيادات في الميزانية عن طريق الممارسات السليمة لإدارة المشاريع والحفاظ على المخطط العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة وجدول الأنصبة المقررة والجدول الزمني المتوخى للمشروع؛
41 - تحيط علما باقتراح الأمين العام استخدام نهج هندسة القيمة كأداة لاسترداد التكاليف التي يتوقع أن تتجاوز حدود ميزانية المخطط العام لتجديد مباني المقر المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 61/251، تهدف إلى تحسين الأداء والموثوقية والجودة والسلامة والتكاليف طوال فترة تنفيذ المشروع، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السرعة وبشكل واضح بتحديد مجالات العمل التي يمكن فيها تحقيق مكاسب من حيث الكفاءة وتخفيض التكاليف وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقريره المرحلي السنوي السادس؛
42 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المرحلي السنوي السادس معلومات محددة عن عقود السعر الأقصى المضمون وعن أنشطة الاستشاريين الخارجيين الذين تعاقدت الأمم المتحدة معهم؛
43 - تعرب عن قلقها إزاء عدم إطلاع الدول الأعضاء على أي معلومات محددة عن التكاليف ذات الصلة، وتطلب إلى الأمين العام إدراج هذه المعلومات في تقريره المرحلي السنوي السادس وبذل قصارى الجهد لاستيعاب هذه التكاليف في حدود الميزانية المعتمدة للمخطط العام لتجديد مباني المقر؛
44 - تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يكفل المناولة الملائمة للأعمال الفنية والتحف وغيرها من الهدايا خلال جميع مراحل أعمال التجديد ووضع تصور لجميع التكاليف اللازمة لذلك؛
45 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام المكتب المعني بالمخطط العام لتجديد مباني المقر بوضع التدابير والإجراءات اللازمة للمناولة الملائمة للأعمال الفنية والتحف وغيرها من الهدايا خلال جميع مراحل أعمال التجديد ما لم تشر الدول الأعضاء المعنية إلى غير ذلك، وأن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في سياق التقرير المرحلي السنوي السادس المقبل؛
46 - تقرر تخصيـــص مبلـــغ 819 771 992 دولارا من دولارات الولايات المتحدة لفترة السنتيـن 2008-2009؛
47 - تؤكد من جديد الخيار المختلط لسداد الأنصبة الذي يجمع بين السداد دفعة واحدة والسداد المتعدد السنوات على أساس جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية المطبق في عام 2007، على نحو ما تنص عليه الفقرات 14 إلى 20 من قرار الجمعية العامة 61/251، وتقرر عدم إجراء أي تغييرات في الجدول الزمني لسداد الدول الأعضاء الاشتراكات المقررة عليها في المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
48 - تطلب إلى الأمين العام أن يحسن التنسيق بشأن المخطط العام لتجديد مباني المقر مع إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة في سياق نشر المعلومات عن المسائل المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر والتقدم المحرز فيه، وأن يوضح الترتيبات القائمة لتفادي أي إساءة لسمعة الأمم المتحدة فيما يتصل بجميع جوانب المشروع؛
49 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، إلى جانب تقديم التقارير المرحلية السنوية، بإطلاع الدول الأعضاء على ما يستجد من معلومات من خلال إحاطات غير رسمية منتظمة تتناول جميع جوانب تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، بما في ذلك معلومات عن الحالة الراهنة والأنشطة الهامة المنفذة منذ تاريخ تقديم التقرير السابق ومعلومات عن تحليل المخاطر توضح أي مخاطر جرى تحديدها والخطوات التي يتعين اتخاذها فضلا عن الحالة والاتجاهات، وأن يجري بشكل منتظم استكمال المعلومات ذات الصلة الواردة في موقع المخطط العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت؛
50 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يورد في تقريره المرحلي السنوي السادس معلومات عن الدروس المستخلصة في مجال تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر وكيفية الاستفادة منها في الوقت الراهن وفي المستقبل لتحسين تخطيط المشروع وتنفيذه.


RESOLUTION 62/87
Adopted at the 65th plenary meeting, on 10 December 2007, without a vote, on the recommendation of the Committee (A/62/563, para. 7)
62/87. Capital master plan
The General Assembly,
Recalling its resolutions 54/249 of 23 December 1999, 55/238 of 23 December 2000, 56/234 and 56/236 of 24 December 2001 and 56/286 of 27 June 2002, section II of its resolution 57/292 of 20 December 2002, its resolution 59/295 of 22 June 2005, section II of its resolution 60/248 of 23 December 2005, its resolutions 60/256 of 8 May 2006 and 60/282 of 30 June 2006, section II.B of its resolution 61/236 of 22 December 2006, its resolutions 61/246 and 61/251 of the same date, its resolution 62/225 of 22 December 2007 and its decision 58/566 of 8 April 2004,
Having considered the fifth annual progress report of the Secretary-General on the implementation of the capital master plan,A/62/364 and Corr.1. the related report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/62/7/Add.4 and Corr.1. For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 7A. the report of the Office of Internal Oversight Services on its activities for the period from 1 July 2006 to 30 June 2007A/62/281 (Part I), paras. 72-75. and the report of the Board of Auditors on the capital master plan for the year ended 31 December 2006,Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 5 (A/62/5), vol. V.
Reaffirming that the costs of the capital master plan are expenses of the Organization to be borne by Member States in accordance with Article 17, paragraph 2, of the Charter of the United Nations,
1. Reiterates its serious concern at the hazards, risks and deficiencies of the United Nations Headquarters Building in its current condition, which endanger the safety, health and well-being of staff, delegations, visitors and tourists;
2. Stresses the special role of the host country Government with regard to support for United Nations Headquarters, in New York;
3. Notes the benefits, including economic ones, accruing to host countries from the presence of the United Nations, and the costs incurred;
4. Recalls the current practices of host Governments with regard to support for United Nations Headquarters and United Nations bodies located in their territories;
5. Reaffirms its commitment to the safety, security, health and well-being of staff, delegations, visitors and tourists at the United Nations, and requests the Secretary-General to ensure that concrete safeguards are in place to achieve these objectives and are part of the standard operating procedures throughout the implementation of the capital master plan;
6. Takes note of the fifth annual progress report of the Secretary-General on the implementation of the capital master plan,A/62/364 and Corr.1. the report of the Office of Internal Oversight Services on its activities for the period from 1 July 2006 to 30 June 2007A/62/281 (Part I), paras. 72-75. and the report of the Board of Auditors on the capital master plan for the year ended 31 December 2006;Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 5 (A/62/5), vol. V.
7. Endorses the conclusions and recommendations contained in the report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/62/7/Add.4 and Corr.1. For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 7A. subject to the provisions of the present resolution;
8. Regrets deeply the procedural difficulties in United Nations departments, delays in decision-making by Secretariat leadership and insufficient responsiveness to the needs of the project by United Nations management, resulting in projected cost escalation, as reported in paragraph 23 of the report of the Secretary-General;A/62/364 and Corr.1.
9. Stresses the centrality of the leadership and oversight of the Secretary-General and senior management, as well as a commitment to the project from all departments during the completion of the capital master plan to avoid a recurrence of the mistakes and delays in the implementation of the project to date and their negative implications for the Organization;
10. Requests the Secretary-General to ensure full accountability for the delays, lack of responsiveness of management to the needs of the capital master plan and other factors that have contributed to delays in the implementation of the capital master plan and the projected budget overrun, and to include this information in his sixth annual progress report;
11. Accepts the report of the Board of Auditors on the capital master plan for the year ended 31 December 2006;Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 5 (A/62/5), vol. V.
12. Endorses the recommendations of the Board of Auditors contained in its report;
13. Notes with concern the findings of the Board of Auditors as contained in its report, and emphasizes the importance of the full implementation of its recommendations;
14. Reaffirms the importance of oversight with respect to the implementation of the capital master plan, and requests the Board of Auditors and all other relevant oversight bodies to continue to report to the General Assembly annually on the capital master plan;
15. Requests the Secretary-General to entrust the Office of Internal Oversight Services with a comprehensive review focusing, inter alia, on the structure of the Office of the Capital Master Plan, compliance with United Nations regulations and rules on procurement and contracting, adherence to the terms of contracts, internal controls and processes in place to properly manage the project and other high-risk areas, and to report thereon to the General Assembly at its sixty-third session;
16. Requests the Office of Internal Oversight Services to ensure effective audit coverage of the capital master plan and to submit to the General Assembly all of its reports related to the implementation of the capital master plan;
17. Requests the Secretary-General to develop and implement a comprehensive internal control framework for the capital master plan to mitigate and effectively address all possible risks, to ensure full compliance and responsiveness on the part of management to the specific requirements of the project, to avoid any delays in the implementation of any aspect of the project and to ensure full compliance with United Nations rules and procedures and General Assembly resolutions governing procurement;
18. Reaffirms paragraphs 36 to 38 of its resolution 61/251 on the importance of transparency in the procurement process, and requests the Secretary-General to ensure that the construction manager takes them fully into account when subcontracting and to report, in the context of his sixth annual progress report, on the specific steps taken and progress achieved in the context of increasing procurement opportunities for vendors from developing countries and countries with economies in transition in the implementation of the capital master plan;
19. Reaffirms once again paragraph 38 of its resolution 61/251, and requests the Secretary-General to ensure that procurement activities conducted by the construction manager in the implementation of the capital master plan are in compliance with United Nations rules, regulations and procedures and General Assembly resolutions governing United Nations procurement activities as well as ethics policies, including post-employment restrictions,See ST/SGB/2006/15. and that the relevant provisions are taken fully into account by the construction manager when subcontracting;
20. Requests the Secretary-General to ensure that all expression of interest notices issued by the construction manager and all related contract awards are posted on the capital master plan website;
21. Recalls that, in accordance with article 5 of the United Nations general conditions of contract, the terms of any subcontract shall be subject to and conform to the provisions of the general conditions of contract;
22. Requests the Secretary-General to exercise his authority to undertake, in respect of the subcontractors directly involved in the provision of goods and services to the Organization on behalf of the capital master plan construction manager, a thorough review of their qualifications and the identities of the principals involved, and also requests the Secretary-General to provide prior written approval and clearance for the use of such subcontractors, as required in article 5 of the general conditions of contract, so as to ensure the integrity, fairness and transparency of the procurement process;
23. Also requests the Secretary-General to post and regularly update the list of subcontractors approved by the United Nations on the capital master plan website and to include information on the implementation of article 5 of the general conditions of contract, including the procedure for review and approval of subcontractors by the United Nations, in future progress reports on the implementation of the capital master plan;
24. Reaffirms section XV of its resolution 61/244 of 22 December 2006;
25. Regrets the delay in the appointment of the advisory board requested in its resolutions 57/292 and 61/251, and urges the Secretary-General to expedite the setting up of the advisory board, reflecting wide geographical representation, so that it can begin its work as a matter of priority;
26. Requests the Secretary-General to ensure that the advisory board provides, inter alia, the necessary level of technical supervision;
27. Also requests the Secretary-General to explore the experience of various international organizations that have established ad hoc expert committees to provide advice on technical aspects of their construction and/or building maintenance projects and to report to the General Assembly thereon in the context of the forthcoming sixth annual progress report;
28. Affirms that the General Assembly has the sole prerogative of deciding on any changes to the capital master plan project, budget and implementation strategy as approved in its resolutions;
29. Takes note of the proposal of the Secretary-General on the accelerated strategy IV;
30. Authorizes the Secretary-General to enter into an additional swing space arrangement needed for a single-phase renovation of the Secretariat Building as a matter of urgency;
31. Approves the changes in the schedule of the renovation of the Secretariat Building proposed by the Secretary-General in paragraph 27 of his report,A/62/364 and Corr.1. subject to the availability of the additional swing space arrangement referred to in paragraph 30 above, and, if such arrangement is not entered into within one hundred and twenty days of the adoption of the present resolution, requests the Secretary-General to proceed without further delay with the phased approach to the renovation of the Secretariat Building as approved by the General Assembly in its resolution 61/251;
32. Also approves the changes in the schedule of the renovation of the Conference Building and the General Assembly Building as proposed by the Secretary-General in paragraph 28 of his report;A/62/364 and Corr.1.
33. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly comprehensive information on the availability and cost of and the movement of staff to the hired swing space and to ensure that such space will be available to the United Nations as long as it is required and will entail no additional cost or further staff dislocation, bearing in mind the unique nature of the capital master plan;
34. Reaffirms paragraph 39 of its resolution 61/251 and emphasizes to the Secretary-General the importance of effectively managing the multiple staff relocations and ensuring that the swing space meets the highest standards for the safety, security, health and well-being of the staff of the United Nations and that any disruption in the work of the United Nations as a result of such temporary relocation is minimized at every stage;
35. Recalls paragraphs 51 to 56 of the report of the Board of Auditors,Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 5 (A/62/5), vol. V. and requests the Secretary-General to expeditiously complete the geotechnical and other surveys and to provide updated information on the outstanding technical elements of the project that may have a considerable impact on the overall project, including design work for upgraded blast protection and geotechnical and other surveys, and to include this information in future progress reports;
36. Requests the Secretary-General to ensure that the changes approved in paragraphs 30 and 32 of the present resolution are implemented without prejudice to the objectives and quality of the project and to submit to the General Assembly a comprehensive report on the efficiency gains and cost absorption possible through the implementation of these changes;
37. Recalls paragraph 10 of its resolution 61/251, and decides that any scope options in addition to those already approved by the General Assembly shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for its consideration and approval;
38. Requests the Secretary-General to ensure by all means that the project costs are brought back within the approved budget;
39. Reiterates its request to the Secretary-General to make every effort to avoid budget increases through sound project management practices and to ensure that the capital master plan is completed within the budget as approved in its resolution 61/251;
40. Notes that forward pricing escalation is already included in the approved budget contained in the fourth annual progress report of the Secretary-General,A/61/549. and requests the Secretary-General to avoid budget increases through sound project management practices and to keep the capital master plan within the approved budget, schedule of assessments and time schedule;
41. Takes note of the proposal of the Secretary-General to utilize value engineering as a tool to recover the projected cost overruns in the capital master plan budget approved by the General Assembly in its resolution 61/251, directed at improving performance, reliability, quality, safety and life-cycle costs, and requests the Secretary-General to expeditiously and clearly identify the areas of work where efficiency gains and cost reductions are possible and to report thereon in the context of his sixth annual progress report;
42. Requests the Secretary-General to include in his sixth annual progress report specific information on the guaranteed maximum price contracts and the activities of the external consultant that the United Nations has hired;
43. Expresses its concern that no specific information has been shared with Member States concerning associated costs, and requests the Secretary-General to include such information in his sixth annual progress report and to make every effort to absorb such costs within the approved budget of the capital master plan;
44. Reaffirms its request to the Secretary-General to ensure that works of art, masterpieces and other gifts are appropriately handled during all the stages of the renovation work and that all associated costs are foreseen;
45. Requests the Secretary-General to ensure that measures and procedures are put in place by the Office of the Capital Master Plan to appropriately handle the works of art, masterpieces and other gifts during all the stages of the renovation unless otherwise indicated by the Member States concerned and to report thereon in the context of the forthcoming sixth annual progress report;
46. Decides to appropriate 992,771,819 United States dollars for the biennium 2008-2009;
47. Reaffirms the mixed one-time and multi-year assessment option based on the scale of assessments applicable to the regular budget for 2007, as stipulated in paragraphs 14 to 20 of its resolution 61/251, and decides that there will be no change in the payment schedule for contributions of Member States to the capital master plan;
48. Requests the Secretary-General to improve coordination of the capital master plan with the Department of Public Information of the Secretariat in the context of reporting on matters and progress relating to the capital master plan and to clarify the existing arrangements that are in place to avoid damage to the image of the United Nations with regard to all aspects of the capital master plan;
49. Also requests the Secretary-General to update the Member States through regular informal briefings, besides submitting annual progress reports, on all aspects of the implementation of the capital master plan, including the current status, significant activities carried out since the previous report and risk analysis information outlining any risks identified, action to be taken, status and trends, and to update the relevant information on its website on a regular basis;
50. Further requests the Secretary-General to include in his sixth annual progress report information on lessons learned in the implementation of the capital master plan and how they are being utilized to improve the current and future planning and implementation of the capital master plan.

