jesprimi lqbil tiegħu malkonklużjonijiet tarrapport speċjali talqorti talawdituri li ilprogramm diġà kiseb xi riżultati pożittivi imma ssostenibilità tagħhom ħafna drabi hija dubjuża partikolarment meta wieħed jikkunsidra linċertezza fuq ilfinanzjament talue filfutur u li lkummissjoni kienet kapaċi tiżviluppa programm li jindirizza u li bmod adegwat jagħti prijorità lissetturi kollha msemmija flobjettivi tarregolament u li għalkemm iffaċċjat limiti sinifikanti hija rnexxielha wkoll tistabbilixxi malajr uffiċċju talġestjoni talprogramm filparti tattramuntana ta ċipru u tuża metodi ta implimentazzjoni u miżuri ta mitigazzjoni tarriskju li filbiċċa lkbira kienu xierqa iddgħufijiet prinċipali filġestjoni talprogramm irriżultaw milluffiċċju tassostenn lokali li ma kienx qed jopera skont proċeduri aktar devoluti bħaddelegazzjonijiet talunjoni u minħabba li lkuntratti talpersunal kienu qosra wisq biex huma jkunu jistgħu jġestu lproġetti ffinanzjati millbidu sattmiem barra minn hekk ilmonitoraġġ filqafas talġestjoni konġunta mannazzjonijiet uniti ma kienx suffiċjenti