BESA Kule 12. Kat / ENERGO - PRO ofisi Sprinkler tesisatı uygulaması, Havalandırma tesisatı uygulama
Uygulama projesindeki Sprinkler tesisatı uygulaması hatlarının yapımı başladı. 7 gün içinde Sprinkler tesisatı hatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Projedeki tüm alçıpan duvarların 20x40 antipas boyalı kutu profillerden imal edilmesi ve montajı tamamlandı. Tamamlanan duvar konstrüksiyonu uygulaması üzerine tek taraflı alçıpan uygulaması başladı. İlk aşamada tek taraflı olarak alçıpan uygulamasının 3 günde bitirilmesi hedeflenmektedir. Elektrik ve sıhhı tesisat bağlantılarının yapımının ardından önce 5 cm taş yünü ses yalıtımı uygulaması yapılacak ve sonrasında diğer tarafın alçıpan uygulaması yapılacaktır.
Havalandırma tesisatının emiş ve üfleme kanalları üretimi yapılarak şantiyeye sevkiyatı yapılarak montajına başlandı.