| || || || Araç ve hizmet kullanımının dolar karşılığı yapıldığını, doların değer kaybının da fiyatlarda yükselmeyi getirdiğini söyleyen Woodward, BTCyi besleyecek ana kaynak kabul edilen Azeri-Çırak-Güneşli yataklarında 2004 yılı harcamasının 2 milyar 364 milyon dolar olarak öngörüldüğünü, ancak bunun 2 milyar 491milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2005 yılı öngörüsünün ise 2 milyar 311 milyon dolar olduğunu kaydetti. |
BTC maliyetinin 2004 yılı harcama tutarının 1 milyar 371 milyon dolar olarak öngörüldüğünü, ancak bunun daha düşük düzeyde,1 milyar 337 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Woodward, 2005 yılı öngörüsünün de 1 milyar 214 milyon dolar olduğunu kaydetti.
Boru hattı inşaat çalışmalarının bu yıl çok iyi düzeyde ve programa uygun olarak sürdürüldüğünü belirten Woodward, böylelikle 2005in ikinci yarısında Ceyhandan petrol ihracatına başlanabileceğini kaydetti.
BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI
Azerbaycanda tüm gerekli çalışmaların yüzde 90ı, Gürcistanda boru hattının yüzde 80den fazlası, pompa istasyonlarının kurulmasıyla ilgili çalışmaların da yüzde 86dan fazlası tamamlandı. Türkiyede yapılan çalışmalarda ise boru hattının yüzde 85i, pompa istasyonu çalışmalarının yüzde 65i ve Ceyhan terminalinin yüzde 90ı tamamlandı.
Şahdeniz yatağındaki çalışmaların da programa uygun olarak yürütüldüğünü anlatan Woodward, bölgedeki son çalışmalara göre bu yataktaki hidrokarbon kaynağının öncekine göre yüzde 20 daha fazla olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.
BAKÜ-CEYHANA RUS PETROLÜ GÜNDEMDE
Bu arada, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından 2006 yılından itibaren Rus petrolleri de taşınabilecek. Yüzde 30u aşan payıyla hattın en büyük katılımcısı British Petroleumun (BP) Azerbaycan Temsilcisi David Woodward, ana şirketlerinin Rusyadaki iştiraki TNK-BPnin ürettiği ham petrolün de taşıması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

