İlçemiz merkezinde 27.07.2016 tarihinde inşa edilen spor tesisi içerisinde bulunan kapalı halı sahada 28-31 Aralık 2016 tarihlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle hasar meydana gelmiş olup kapalı halı sahada meydana gelen hasarın 30 gün içerisinde tadilat işlerine başlanılmak kaydıyla 60 gün içerisinde tamamlanması hususu 09.01.2017 tarihinde ilgili firmaya iletilmiştir. İlgili firma hava şartları sebebiyle yapım işlerine 01.04.2017 tarihinde başlanılmasının uygun olacağını bildirmiş ve hasarı gidereceğini taahhüt etmiştir. Ancak belirtilen süre ve talimatlara uyulmaması sebebiyle idaremiz tarafından tanzim edilen ihtarname noter vasıtasıyla firmaya gönderilmiş fakat firma yetkilileri tebellüğden imtina etmiştir. Aynı hususlar “Tebligat Kanunu” hükümleri gereğince tekrar tebliğ edilmiş ancak tebligat firmaya ulaşmamıştır. Akabinde aynı hususlar ve ek olarak sözleşmenin feshedileceği, kesin teminatın gelir kaydedilerek tadilat çalışmalarının firma namı hesabına yaptırılacağı hususlarını içeren yazılar, firma ve firma sahibinin adreslerine tebligat olarak gönderilmiştir. Ancak firma yine tebellüğden imtina etmiş ya da adreste bulunamamıştır.
Tebligat Kanunu gereğince yapılan son tebligat firmanın adresinin bulunduğu mahalle muhtarlığı tarafından ilan edilmek suretiyle tebellüğ edilebilmiştir. 13.07.2017 tarihinde alınan kararla işe ait sözleşmenin feshedilerek kesin teminatın gelir kaydedilmesine, işin firma namı hesabına yaptırılması için hukuki sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.
Tadilat çalışmalarının yaptırılabilmesi ve hukuki sürecin başlatılabilmesi için kapalı halı sahada bulunan hurda malzeme tespitinin, keşif ve yaklaşık maliyetin tespit edilebilmesi maksadıyla 14.07.2017 tarihinde idari mahkemeye tespit davası açılmıştır. Mahkeme tarafından 16.08.2017 tarihinde mahallinde keşif yapılacağı idaremize bildirilmiş ancak adli tatil nedeniyle belirtilen tarihte keşif yapılamamıştır. 10.10.2017 tarihinde yetkili hâkim ve bilirkişi tarafından mahallinde inceleme yapılmış olup hasara dair belge ve bilgiler, yapım işine ait proje ve ekleri incelenmek üzere mahkemeye teslim edilmiştir.
Bilirkişi raporlarının tanzimi ve buna istinaden verilecek mahkeme kararının neticesi doğrultusunda hasarın giderilmesi için gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Haberler > KAPALI HALI SAHA HASARI İLE İLGİLİ SON DURUM
- 15 Kasım 2017 ÇarşambaYazdır