C Blok
Doğalgaz abonelik süreci tamamlanarak kazan dairesi ekipmanları servisler tarafından aktif hale getirildi.
C blok ısınma sistemi çalıştırılarak test edildi.
Asansör önü mermerleri yapıldı.
Antre asma tavanları için floresan malzemeleri temin edildi.
Dükkan katların asma tavan imalatları tamamlandı.
Dükkan katların çelik kapı montajları yapıldı.
Dükkan katların pencereleri ve camları yapıldı.
Uydu sistemleri tamamlandı.
A Blok
4. Kat betonu atıldı.
5. Kat demir-kalıp imalatları yapıldı.