Amerikan uzay ajansı NASA’nın aya dönüşü için oldukça iddialı planları var. Bu her şey insansız Artemis 1 uçuşuyla başlayacakastronotları Ay yüzeyine taşıyacak olan Artemis 2 görevi öncesinde. Ay’a geri dönüş misyonları, şu anda NASA tarafından test edilen yeni bir roket sistemine dayanacak.
Ancak, ajansın bu haftaki testleri umduğu gibi gitmedi. Aslında, bu hafta Artemis roket sisteminin deneme lansmanını üç kez ertelemek zorunda kaldı.
NASA, Uzay Fırlatma Sistemini yarattı ve Ay’a bir sonraki görevleri üstlenmek için Orion uzay aracı. Yeni fırlatma sistemi, yörüngeye 59.500 pound gönderebilen bir “süper ağır kaldırma sistemi”.
Bunu yapmak için, yeni zanaat tarafından desteklenmektedir ikiz beş parçalı katı roket güçlendiriciler ve dört RS-25 sıvı yakıtlı motor.
Ancak, NASA mutlu bir şekilde kayışı kesmeden önce birkaç milyon dolar değerinde bilimsel ekipmanuzay keşif modülleri ve hatta astronotlar gemiye, test edilmesi gerekiyor. Ve bu tam olarak bu hafta yapmaya çalıştığı şey.
NASA ilk olarak 1 Nisan’da roket fırlatma sisteminin “ıslak giysili provasını” yapacağını duyurdu. Kabaca adlandırılan test, mühendislerin çeşitli modelleri, yerleşik yazılımı ve geri sayım prosedürünü kontrol etmesine izin verecek.
Ancak, yakınlarda gerçekleşen başka bir fırlatma nedeniyle bu ilk testi ertelemek zorunda kaldı. Böylece bekleme başladı.
Ardından NASA, uygulama lansmanının 11 Nisan’da devam edeceğini söyledi. Ancak bu ikinci girişim, mühendisler Artemis 1 için mobil fırlatma kulesinde hatalı bir valfi ortaya çıkardıktan sonra iptal edildi. Bu nedenle, NASA bir kez daha geciktirmeden önce testi değiştireceğini söyledi.
Şimdi, test için tüm roketi doldurmak yerine, NASA sadece çekirdek aşamayı doldurmaya karar verdi Bir gün onu aya götürecek olan patlayıcı hidrojen ile fırlatma sisteminin.
Böylece, her şey haftanın ilerleyen saatlerinde bir geri ölçekleme testi için ayarlandı.
Mühendisler bu teste 12 Nisan’da başladılar, ancak bu çalışmanın 14 Nisan’da sonuçlanması bir kez daha ertelendi. Bu sefer oldu çünkü mühendisler sıvı hidrojen sızıntısını ortaya çıkardı Bu, ekibin tüm görevlerini tamamlamasını engelledi.
NASA Yetkililer, “ekipler sonraki adımları değerlendirirken roketin güvenli bir konfigürasyonda kaldığını” söyledi. Ancak, sonraki adımların ne olduğu henüz açıklanmadı.
Aslında, iptal edilen test nedeniyle NASA, tam ıslak elbise provası tamamlanana kadar Artemis 1 için bir lansman tarihi belirlemeyi reddetti. Bu, mühendislerin testteki tüm verileri analiz etmek için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak içindir.
Artemis 1, Artemis 2 lansmanının yapılmamış bir öncüsü olacaktı. insanları aya geri götürürdü Aralık 1972’den beri ilk kez. NASA başlangıçta Artemis 2’yi 2024’te başlatmayı planladı ve Artemis 3, 2025 veya 2026’da Ay’ın güney kutbuna astronotlar fırlattı.
NASA, Artemis 1’deki gecikmelerin gelecekteki görevleri nasıl etkileyeceğini henüz doğrulamadı.
Artemis misyonları, NASA’nın Ay’daki ilk kadını ve ilk renkli insanı fırlattığını görecek.
Kaynak : https://jalopnik.com/leaky-fuel-tanks-could-delay-nasa-s-return-to-the-moon-1848799821