8- ) Altyapı-Malkara Enerji Nakil Hatlarının Yer Altına Alınması
( 2008….2017)
*İlgili proje 2008 yılında hazırlatılmış olup; Tredaş’a teslim edilmiştir.
*Toplam Maliyet: 40.000 TL
*2014 Yılı Yatırım Programında güzergah olarak E-84 Karayolu Tekirdağ istikametinde Teiaş Ana Trafo Binasından başlayıp; E-84 Karayoluna paralel Malkara giriş istikameti yönünde, Tredaş Bakim Evi parselinden devam edip; Kardelen Düğün Salonunun yanından Atatürk Bulvarı sağlı-sollu ve arka sokakları, park altına kadar yapılacaktır.
*Yüklenici Firma: Memsan Enerji İnş. Taah. Ltd. Şti.
*İşin Kapsamı: Teiaş Trafo Merkezine 2 adet yeraltı kablolu fiber ilavesi, mevcut fiberin yer altına alınması, 5 adet monoblok beton trafo köşkü, 2 adet dağıtım merkezi, 7 km. Elektrik şebekesi, 30 km.OG hattı, 28 km AG hattı, 76 adet galvaniz aydınlatma direği, 57 adet saha dağıtım kutusu olarak belirlenmiştir.Bugün itibarı ile gerçekleşme oranı kazı çalışmalarında % 100 , diğer çalışmalarda % 100 oranında tamamlanmıştır.Enerji nakil hatlarının yer altına alınması çalışmaları mevcut proje kapsamında önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.
*Malkara Enerji Nakil Hatlarının Yer Altına Alınması işi,2008de folye hzırlanarak başlamış olup; devam etmemiştir.100 Trafo olup; bunun 80 Trafo Kmaulaştırmaı bitmiştir.Yaklaşık 20 adet Trafo Yerinin folyesi daha önceki yıllardan hazır olup; yenilenmeesi gerekmektedir.Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ; istimlak ile ilgili bütçe ayırıp istimlaklara devam edilecektir.
Trafo Kamulaştırması Devam Eden Trafolar:
TR7,TR17,TR19,TR40,TR26,TR30,TR31,TR32,TR39,TR59,TR47,TR48TR49,TR50,TR51,TR52,TR44,TR53,TR56,TR57
9-) Huzur Evi Projesi (2011-2017)
*Hacıevhat Mahallesi, Gürgen Mevkii, tapuda ada:153, parsel: 17= 15.525,00 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine 7.000 m2 lik Huzur Evi Yapılması Projesi.
*Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın ‘ Belediye Ağaçlandırılacak Alan’ olarak tahsis talebimiz geri çekilmiştir. 01.07.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Huzurevi yapmak maksadıyla tahsisi yapılmıştır.Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz ; tahsis amacında kullanılmak üzere 26.09.2011 tarihinde Malkara Milli Emlak Müdürlüğü personeli tarafından Tekirdağ Sosyal Hizmetler İl Müdürü personeline teslim edilmiştir. Tekirdağ Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 19-09-2012 tarihli yazısına istinaden; gerekli evraklar 20-09-2012 tarihinde hazırlanarak Tekirdağ Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 50 kişilik Malkara Huzur Evi yapım işini 2013 yılı programına almıştır.20.03.2013te Tekirdağ İl Özel İdaresinde proje ihalesi yapılmıştır.Tekirdağ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri ile ihaleyi alan firma, 18.06.2013 tarihinde Huzur Evi yerini görmeye gelmiştir.Tekirdağ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 17.07.2013 tarih ve 754-6272 sayılı yazıları ile Malkara Huzurevi işine ait uygulama projeleri metraj, keşif özeti ve yapım ihale evrakları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.Proje tamamlanmıştır.
*Projenin yapım ihalesi evrakları hazırlanmış olup; ihaleyi Alesta Tek Alt Yapı İnş.Paz.Tur. ve Tic.Ltd.Şti. kazanmıştır.(Yüklenici Firma).Malkara Huzurevi Binası ; 25.05.2015 tarih ve 94-1sayı ile 365.95 m2lik , 96 kişilik Yapı Ruhsatı verilmiştir. İnşaatın devam etmekte olup; yaklaşık %70lik kısmı tamamlanmıştır.Yer Teslim Tarihi : 09.06.2015 ,İşin Süresi 750 gün olup; İş Bitirme Tarihi 28.06.2017dir.Ancak bina teslim tarihi; 2016 Ağustos Ayında olma ihtimali vardır.
10-)İlçemizde Uygun Bulunacak Bir Alanda Hayvan Borsasının Kurulması(2015-2019)
Hayvan Borsasının Kurulması ile ilgili yer tespiti çalışması; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Et Kombine Tesisine yakın mesafede yer araştırması yapılması gerekmektedir.Yer tespiti yapıldıktan sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Hayvan Borsası ile ilgili araştırma yapılıp sunum hazırlanacak.Daha sonra Hayvan Borsası ile ilgili sunum Tarım İlçe Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları,Damızlık Yetiştiriciliği Birliği, Ticaret Borsası , Malkara Süt Birlik, Malkara Yem gibi kuruluşlar toplantıya çağırılacak. Toplantı sonrası yer konusunda ve çeşitli konularda görüşmeler yapılacaktır.Trakyanın en büyük hayvan yetiştiricisi olduğumuzu ispatlayan ve piyasanın belrilenmesindesöz sahibi olmamızı sağlayacak Hayvan Borsası çalışması yapılacaktır.
11-) Hayvan Barınağının Yapılması (2015-2016)
İlçemiz Hacıevhat Mahallesi, Gürgen Mevkii, tapuda ada:89, parsel:13 noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı Orman İşletmesine adına tahsisli orman niteliğindeki alanda ortalama 25.000,00 m2 alanın Orman Kanununun 17. maddesinin değişik 3. fıkrasına istinaden Sokak Hayvanları Bakım Evi yapmak amacıyla 13.08.2013 tarihinde Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne talepte bulunulmuştur.İlgili yerin Sokak Hayvanları Bakım Evi izin Haritası Serbest çalışan bir orman mühendisine yaptırılmıştır.
Bu amaca uygun Veterinerlik Birimi oluşturulmuştur.Yine sokak hayvanları toplama ve rehabilite için Zabıta Müdürlüğünün kullanımında bir araç amacına uygun düzenlenmiştir.Veterinerlik biriminde küçük çaplı kısırlaştırma , tedavi ve aşılama çalışmaları devam etmektedir.
Ancak; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1. Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından ayrılan ada:89, parsel:13 noda kayıtlı taşınmazın su kaynağı vardı.ANACK Elektrik Tesisatı yoktu. Elektrik Projesi çizdirilmek istenilmiş.Ancak maliyeti 230.000 TL çıkmış.Bu ücret çok yüksek maliyetli olduğu için bir müddet ne yapılacağı düşünülmüş.
Daha sonra 30.03.2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesi olunca ; köylerden ve Belde Belediyelerinden geçen parseler belli oldu. Zabıta Müdürlüğü, ikiparsel belirledi ve Tekirdağ Orman Şube Müdürlüğüne yazHacıevhat Mahallesi, Gürgen Mevkii, tapuda ada:83, parsel:5 parsel için yapmayı planladıkları geçici hayvan bakım evi için mülkiyeti Malkara Belediyesine ait olan taşınmazın yerinde yapılan inceleme ve denetleme neticesinde; Tekirdağ Şube Müdürlüğü Mühendislerince 07.05.2015 tarihinderapor hazırlanmıştır.Daha sonra; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1. Bölge Müdürlüğü,Tekirdağ Şube Müdürlüğü yazdığı yazıda Mayıs ayında ypılan inceleme neticessinde; 83 adai5 parsele kayıltı taşınmazın herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı,yerin 5199 Sayılı Hayvanları KorumaKanunu ve Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine göre Geçici Bakım Evinin yapılmasında sakınca olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı , 1. Bölge Müdürlüğü,Tekirdağ Şube Müdürlüğü nün ‘ Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi hakkındaki 23.10.2015 tarih ve 15 sayılı yazısında; Malkkara Belediyesi tarafından kurulacak olan ‘ Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi’ ile ilgili çslışmslsrın ne aşamada olduğu, faaliyete ne zaman başlanacağı ile ilgili Valiliğimiz ( Orman ve Şube Müdürlüğüne) 03.11.2015 tarihine kadar bilgi verilmesi istenmektedir.Buna istinaden; 03.11.2015 tarih ve 3225 sayılı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün sunduğu yazıda; Hayvan Barınağı ile ilgili; geçici Bakım evinin yapımına başlanılmıştır.Ana artere araziyi bağlayan 685 metrelik yol yapılmıştır.Aynı mesfeden su ve elektrik hattı çekilmiştir.Arazi Tel Örgü içine alınmıştır.180 m2lik İdare Binasının ( ameliyathane, muayenehane,veteriner odası v.b.) yapımına başlanılmı olup; sahipsiz hayvanların kalacağı bölümler de yapım aşamasındadır.Mevsim şartları uygunluğu çerçevesinde 45 gün içerisinde sahipsiz hayvan geçici bakımevi inşatı bitmiş olacaktır.5199 Sayılı Kanun çerçevesinde tarafınızdan yasal izin alındıktan sonra hizmet vermeye başlayacaktır diye yazı cevabı yazılmıştır.22.02.2016 tarihinde tekrar Tekirdağ Orman c-ve Şube Müdürlüğü tarafından tekrar denetleme yapılmıştır.Yapılan denetimden sonra Sahipsiz Sokak Hayvanları için kullanılmak üzere 150 adet Su ve Mama Kabı 22.02.2016 tarihinde Mühendis Emine UYDURAN tarafından Teslim edilmiş ; Belediye Veterineri Atilla BAKIN tarafından da Teslim alınmıştır.
Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü ; Hayvan Barınağı yapılınca İnşaat Ruhsatı verileceğini temin etmişlerdir.Bu arada barınakla ilgili İdari Bina başladı, çevre düzenlemesi yapılıyor.Bordür ve Çimler yapılacaktır.Yani inşaatın 15.04.2016 itibari ile %75i bitmiş durumdadır.Çalışmalar devam etmekte olup; Mayıs ayı sonunda Hayvan Barınağı tamamlanacaktır.