TOKİ’nin resmi verilerinden derlenen bilgiye göre, Urfa merkezde inşaatları süren konut projelerinin son durumları şöyle:
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Maşuk Bölgesi 5. Bölge 1. Etap 982 Adet Konut, 1’er Adet Camii ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 2016 yılı Haziran ayında ihaleye çıkarıldı. Aynı yıl sonbaharda inşaatına başlanan 100 milyon 790 bin lira bedelli proje şu anda yüzde 5 seviyesinde.
2015 yılı Kasım ayında ihalesi yapılan, inşaatına 2016 yılı ortalarına doğru başlanan 836 Konut, Camii ve Çok Amaçlı Salon projesi ve çevre düzenlemesini içine alan ve toplam bedeli 120 milyon 800 bin lira olarak hesaplanan projenin 2018 yılı ortalarında bitirilmesi öngörüldü. Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle hayata geçirilen proje, şu anda yüzde 33 seviyesinde.
Yine 2016 yılında startı verilen Maşuk Bölgesi 4. Bölge 1. Etap 528 Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin 2018 yılının ilk aylarında bitirilmesi hedefleniyor. 79 milyon 253 bin liraya mal olacağı hesaplanan projede fiziki gerçekleşme şu anda yüzde 46 seviyesinde..
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Maşuk Bölgesi 5 Bölge 2 Etap 642 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi geçen yıl Nisan ayında ihaleye çıkarılmıştı. 64 milyon 817 bin liraya mal olacak bu proje için yapımcı firmaya verilen 600 günlük süre 2018 yılı ortalarında sona erecek.
Emekli konutları 2018'de bitecek
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Küçükler (Akabe) Mevkii 315 Adet Konut, 1'er Adet Ticaret Merkezi ve Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi projeleri 21.1.2016 tarihinde ihaleye çıkarıldı. İnşaat çalışmaları 2016 ortalarına doğru başladı. 25 milyon 462 bin lira bedelli proje şu anda yüzde 16 seviyesinde. 600 günlük yapım süresi çerçevesinde projenin 2018 yılı başlarında bitirilmesi bekleniyor.