Uzundere İhaleye Çıkıyor
Ailesi Gökdelen İstedi, O Engelledi
En Büyük Plan Sil-Baştan!
TOKİ Konutları Kanalizasyona Takıldı
İşte İzmir'in "Çevre Karnesi"
BDDK'nın Yeni Binası TOKİ'den
TOKİ için Kuyruğa Girdiler
İzmir'de Asırlık Ağaçlar için Kampanya!
Bornova'da Bina Cephesi Reformu
TOKİ Başkanı Görevinden Alındı!
TOKİ'nin Restorasyon Kredisi...
TOKİ'ye 118 Milyonluk Ceza
İzmir’in Tramvaylarını Kimin...
TOKİ'nin Borcu Yaklaşık 1,2 Milyar TL!
Yeni İç Hatlar Terminali Açılıyor
İzmir’in Yönetimi Halk Forumlarında!
TOKİ’nin Feshettiği Proje...
TOKİ'den Kale Direğine 5,6 Milyon TL
İzmir'deki "Tünel Efsanesi"...
İzmir Arıtmada Lider!
Stat Yola Çıktı: Tribün Temelleri Tamam!
Devler ‘Ucuz Ev’ için TOKİ’nin...
TOKİ 94 Lira Taksitle İşyeri Satacak
İşte İzmir'e 551 Milyonluk Yatırım Planı
İnşaat Sektörüne 10,5 Milyar...
Projesiz İhale Yetkisi TOKİ’ye...
Mimarlar "Sayıştay'ın AOÇ...
Sayıştay'dan AOÇ Raporu: Amaç...
İşte Sayıştay'ın TCDD Raporu
TOKİ İzmir’den Çekiliyor mu?
Sayıştay: Belediye Limitleri Aştı!
Sayıştay Belgeledi: Devlet...
İzmir’in TOKİ Raporu: Nerede, Ne Kadar Zarar Var?
Sayıştay’ın, TOKİ’de yaptığı incelemenin ardından hazırladığı raporda ifade ettiği 1.7 milyon TL’lik zararın 613 bin TL’si İzmir’deki faaliyetler nedeniyle çıktı. Sayıştay İzmir’de Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Karaburun’daki faaliyetlerde kamu zararı tespit etti.


Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) sunulan ayrıcalıklar tartışılmaya devam ediyor. Ege'de Son Söz Gazetesi'nden Fatih Yapar'ın haberine göre, kanun gereği proje bile yapmadan ihaleye çıkma yetkisi bulunan TOKİ’nin birçok yerde karar değiştirdiği, işleri başlattığı firmalar çalışmaya başladıktan sonra gelen iptaller nedeniyle fazla para ödemek zorunda kaldığı tespit edildi. Sayıştay’ın 2012 yılı faaliyetlerini kapsayan raporda konular tek tek yer aldı. Toplam 1.7 milyon TL’lik fazla ödemenin yarısına yakını İzmir’de yapıldı.
İşte o konular
Sayıştaş yaptığı inceleme sonrasında Bornova ve Karaburun’da kurulan şantiye alanlarında fiilen iş yapan firmalara para ödendiğini belirtti. Rapora göre, Bornova İlçesi 40 adet hait, Karaburun İlçesi 12 adet hait inşaatı yapıldı. Denetim sonrasında ise, “Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış olmasına rağmen, Bornova İlçesinde arsa sorunları nedeniyle işe başlanılamamış, Karaburun’da yapılacak haitlerle ilgili olarak ta ilgili kurumdan çalışmalara ara verilmesi yönünde gelen talepler sonucunda işin tasfiye edilerek kesin teminatlar ile yüklenicinin yapmış olduğu diğer masrafların iade edilmesine karar verilmiştir. SGK prim ödemeleri, personel ücretleri maliyetleri, onaylı proje bedelleri, teminat mektubu komisyon ödemeleri, sözleşme damga vergisi, KİK payı, ihale karar pulu gibi nedenlerle 133 bin 753 TL ödeme yapılmıştır” denildi.
Bayraklı'ya vergi dairesi
TOKİ en büyük ödemelerden birisini yine Bayraklı Salhane’de yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hemen yanında bulunan ve vergi dairesi binası yapılması için çalışmalara başlandığı ifade edildi. Raporda, “Yüklenici firmayla 15.3.2010 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmış olmasına rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar İnceleme Komisyonu tarafından zemin etüdü ile ilgili ilave çalışmaların istenmesi, emsal küçülmesi nedeniyle inşaat alanının azalması sonucunda projelerde revizyon ihtiyacının ortaya çıkması nedenleriyle, işin tasfiye edilerek kesin teminatlar ile yüklenicinin yapmış olduğu diğer masrafların iade edilmesine karar verilmiştir. Şirkete 479 bin 553 TL ödeme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Yol eğimi fazla geldi
Yine raporda Çiğli’de yapılması planlanan 80 adet konutun altyapı ve düzenleme inşaatı da yer aldı. Buna göre, “2010 yılında 3 milyon 450 bin TL bedelle ihale edilen işin, sözleşmesi 12 Aralık 2010’da, yer teslimi ise 3 Ocak 2011’de yapılmıştır. Verilen süre daha sonra uzatılmış ve işin ihale eki avam projesi ve daha sonra hazırlanan uygulama projesinde E yolu olarak belirlenen yolun boyuna eğiminin %46 olarak hesaplandığı, teknik olarak bu eğimde yapılabilir olmadığından yolun ihale kapsamından çıkarılarak mukayeseli hesapta değerlendirilmesine olur verilmiştir” denildi.
Yaklaşık maliyetin üç katı tutar
Öte yandan Uzundere’de yapılan toplu konutlarla ilgili de değerlendirme raporda geniş şekilde yer aldı. Raporda, “Uzundere 2.Bölge 1176 konut inşaatı yaklaşık maliyeti 52 milyon 902 bin 728 TL olarak tespit edilen işin 17.3.2006 tarihinde yapılan ihalesi sonucunda 39 milyon 998 bin 525 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu iş yüzde 96,14 seviyesinde iken 11.8.2011 tarihinde feshedilmiştir. İkmal ihalesi öncesinde yaklaşık maliyet 10 milyon 565 bin 450 TL olarak hesaplanmış, 24.9.2012 tarihinde yapılan ikmal ihalesi sonucunda 9 milyon 490 bin TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yaklaşık maliyetlerin hesaplandığı Mart 2006 ile Eylül 2012 tarihleri arasında ÜFE güncellemesi yapıldığında ilk yaklaşık maliyet 86 milyon 760 bin 474 TL’ye yükselmektedir. Fesih seviyesine göre kalan işlerin yaklaşık maliyetinin 3 milyon 350 bin TL tutara tekabül ettiği görülmesine rağmen yaklaşık maliyetin 3 kat üzerinde bir tutar hesaplanmıştır. Anahtar teslim götürü bedel ihalelerde istekli teklifini işin toplam bedeli üzerinden vermektedir. Bu nedenle anahtar teslim götürü sözleşmelerde, yaklaşık maliyetin çok titiz hazırlanması gerekmektedir.
Geç teslim
Sayıştay TOKİ’nin yaptırdığı projelerin müteahhitler tarafından geç teslim edildiğini de rapora işledi. Buna göre Menemen Asarlık 2. etap 521 konut tesliminde 23 ay, Koyundere 568 konut işinde 56 ay gecikmenin olduğu ifade edildi.
Tüm alanları doğru veri formatında yeniden girip deneyiniz.
Yorum alanlarında url v.b gibi içerikler kullanamazsınız.