ICITY Towers Projesi kapsamındaki imalatlar iş programına uygun şekilde devam etmektedir. 20 Şubat 2021 itibari ile başlanan projede ilk gökdelenin temel altı kazık imalatları tamamlandıktan sonra binayı çevreleyen iksa sistemi imalatına başlanmıştır. İksa sisteminde bulunan Boru Kazık ve Berlin Duvarı imalatları ise 10 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Boru kazık ve Berlin duvarı imalatlarının tamamlanmasıyla yapı çukuru kazısı gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayı içerisinde iksa sisteminde bulunan boru destek sistemi imalatına ve susuzlaştırma sistemi kurulumuna başlanmıştır. Ağustos sonuna kadar projedeki fore kazıkların %60’ı, boru kazıkların %30’u ve hafriyat işlerinin %30’u tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki tüm imalatların Nisan 2022’ye kadar bitirilmesi planlanmaktadır.