|Tweet|
7 Temmuz tarihli cevapta Ulaştırma Bakanı; 2.600 metre uzunluğunda olan çift tüp tünelin 2.100 metresinin kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, ancak işin yapım aşamasında meydana gelen heyelan ve imalat artışları nedeniyle işin ihalesinin yeniden yapılmış olduğunu ve tünel inşaatı çalışmalarına Ağustos ayında başlanmasının planlandığını söyledi.
Milletvekili Cavit Arı, vermiş olduğu yazılı soru önergesinde tünel inşaatına ilişkin tünel güzergahındaki etüt çalışmasında hata mı yapılmıştır, hatalı güzergah mı seçilmiştir, bugüne kadar yapılan ödeme tutarı ile kamu zararına ilişkin sorular da yönelttiğini ancak cevap alamadığını, Ağustos ayında yeniden inşaat çalışamalarına başlanacağının söylendiğini, ancak bilindiği üzere Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından 1,5 yılda tamamlanacağı duyurulan tünelin 4 yıldır açılamadığını, tünelin vakit kaybetmeden hizmete açılmasına yönelik gerekli girişimlerin, çalışmaların yapılması adına tünel inşaatının takipçisi olacaklarını söyledi.