نوع البيانات التاريخ
نوع الإدخال محسوب أو تم إدخاله
الوصف يحتوي حقل "البدء المتفائل" على التاريخ الذي يمثل الاحتمال الأفضل في حالة بدء المهمة. يمكنك إدخال هذا التاريخ كجزء من حساب تحليل بيرت، الذي يأخذ متوسطا مرجحا للتواريخ والمدد المتوقعة والمتشائمة والمتوقعة والمتوقعة. يتوفر هذا الحقل فقط في جدول PA_Optimistic أو طريقة عرض PA_Optimistic جانت.
كيفية الحساب عند إنشاء مهمة لأول مرة، يحتوي حقل تاريخ البدء المتفائل على "NA". عندما تدخل مدة أفضل وتاريخ انتهاء أفضل، ثم انقر فوق حساب بيرت على شريط أدوات تحليل بيرت، يتم حساب تاريخ بدء أفضل للمهمة المحددة ووضعه في حقل البدء المتفائل.
أفضل الاستخدامات استخدم حقل البدء المتفائل في جدول حالة PA_Optimistic أو طريقة عرض PA_Optimistic جانت لتقدير احتمالات تواريخ المهام. بشكل افتراضي، تعطي عملية تحليل بيرت أثقل وزنا (4) للمعلومات المتوقعة، وأخفي عرض (1 لكل منها) للمعلومات المتشائمة والمتوقعة.
مثال لديك العديد من المهام الهامة التي تريد الاطلاع على أفضل حالاتها وأسوأها وتواريخ البدء المتوقعة. يمكنك إدخال تواريخ الانتهاء والمدد المتوقعة لهذه المهام، بالإضافة إلى تواريخها ومدد انتهائهم المتوقعة والمتشائمة، ثم قم بتشغيل حساب تحليل بيرت.
ملاحظات من خلال تغيير الوزن الذي Microsoft Office Project السمات لكل من المدد المقدرة الثلاث، يمكنك تخصيص التقدير المحتمل بحيث يكون أكثر دقة. لتغيير العرض، انقر فوق بيرت على شريط أدوات تحليل بيرت، ثم قم بتغيير الإعدادات الافتراضية.
يستخدم حقل البدء المتفائل حقل تاريخ البدء المخصص ل Start1.