أسامة الحيسي
قامت اليوم الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات هيئة الابنية التعليمية المتعثرة بمدينة القناطر الخيرية ومدينة شبين القناطر لدفع الاعمـال بهـا ومعرفة اسباب تأخير التسليم والموعد النهائي للأعمال والاستلام.
بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية، و غريب أحمد عارف رئيس مدينة شبين القناطر، ومدير التعليم الفني بالمديرية والمهندسة مسئولة هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة ومهندسين الابنية التعليمية المسئولين على تلك المشاريع.
بدأت نائب المحافظ الجولة من مدينة القناطر الخيرية بمدرسة القناطر الثانوية بنات والتى لم تصل نسبة الاعمال فيها الى 50% علي الرغم من مرور موعد التسليم المقرر وتعهد المقاول بانجاز المبني وتسليمة في منتصف شهر ابريل القادم على الاكثر.
– وفى مدرسة الشهيد عبد الله محمد بكفر شهاب تأخر المقاول المنفذ عن اعمال الدهانات الاخيرة والسباكة مما ادى الى تأخر التسليم فى الموعد المحدد وتعهد المقاول علي تسليم المبني منتصف شهر فبراير بعد انهاء جميع الاعمال قبل هذا التاريخ.
– اما فى مدرسة منية شبين الابتدائية تخطت الاعمال نسبة 60% وتعهد المقاول بتسليم المبني فى اول شهر ابريل
وشددت ” ريـان ” فى نهاية الجولة على المسئولين بضرورة متابعة المشروعات المنفذة داخل المحافظة ورفع تقارير بنسب التنفيذ والمشروعات المتعثرة واسباب التعثر للعمل على انهائها فى اسرع فرصه.