Quy trình thi công hạ cừ trong công trình thủy lợi bằng phương pháp ép rung được thực hiện như thế nào?
Yêu cầu kỹ thuật thi công
...
8.6 Thi công hạ cừ bằng phương pháp ép rung
8.6.1 Tập hợp cừ, cần trục, búa rung và các thiết bị khác về vị trí thi công, kiểm tra an toàn của sàn đạo.
8.6.2 Dùng móc cẩu phụ của cần trục đặt cừ vào vị trí thi công, dùng móc cẩu chính của cần trục để cảu búa rung và mở kẹp búa đặt vào vị trí đầu cừ.
8.6.3 Đặt cừ vào vị trí thiết kế, căn chỉnh để cừ thẳng đứng theo 2 phương bằng quả rọi.
8.6.4 Dùng cẩu giữ cừ và búa rung, rung hạ cừ từ từ xuống đến độ sâu thiết kế.
8.6.5 Rung xong đơn nguyên cừ số 1 sẽ chuyển sang đơn nguyên cừ số 2 và thao tác tương tự như đơn nguyên cừ số 1. Tuy nhiên chú ý khớp nối của đơn nguyên cừ tiếp theo phải được lồng vào khớp nối của đơn nguyên cừ trước đó, sau đó mới tiến hành rung hạ cừ, chi tiết tham khảo Phụ lục A.
8.6.6 Trong quá trình rung, quan sát chuyển vị của đơn nguyên cừ trước, nếu phát hiện chuyển vị cần phải dừng rung và neo giữ cố định trước khi thi công tiếp.
8.6.7 Chú ý quan sát và điều chỉnh tần số rung của búa rung phù hợp để đảm bảo liên kết khớp nối giữa thanh cừ đang thi công với thanh cừ trước đó luôn liên tục.
8.6.8 Các yêu cầu kỹ thuật khi thi công rung hạ cừ cần phải đáp ứng trong thi công cừ chống thấm quy định trong Bảng 2.