messages: Tutvu uudislooga ja esita sellele vastav lühikokkuvõte ühe või kahe lausega. Vasta alati ainult eesti keeles!
  
  Tekst:
  
  Üldjoontes võib öelda, et Rail Balticu ehitus läks kallimaks seetõttu, et eelprojektis sai kõik senisest suurema detailsusega paika. Rail Balticu projekti Eesti koordinaator Kristjan kaunissaare selgitas aktuaalsele kaamerale, mida see endast kujutab. Eelprojekt tähendab seda, et on väga pikk samm edasi sellest, mis oli meil, eksole, varasemalt teada siis Rail Balticu koha pealt, see tähendab, et eelprojekt on praegu sellises täpsusastmes, et selle alusel oleks tegelikult võimalik juba hakata taotlema ehituslubenikke ehitama hakata näiteks materjalide mahud täpsustuvad või objektid täpsustuvad, siis see võib kaasa tuua ühte või teistpidi muutust ka näiteks maksumuse puhul. Et praegu tõesti see eelarveline maksumus ütleme eskiisi põhjal tehtud 1,345 miljardi asemel Eesti osas on nüüd 1,59 miljardit eurot. See omakorda tähendab, et Eesti omafinantseeringuks prognoositakse kokku 318 miljonit eurot. Nii teatas majandus ja kommunikatsiooniministeerium lähtudes eeldusest, et püsib Euroopa Liidu 85 protsendiline kaasrahastus. Kõige rohkem kasvas eelprojekti järgi teede ning sildade ja viaduktide ehitusmaht. Oma osa on siin kohalike elanike soovide, millega püüti võimalikult palju arvestada, et raudtee ei lõhuks olemasolevaid käiguteid. Kaunissaare sõnul polnud see aga ainus mõjutaja. Olulise efekti andsid ka tegelikult keskkonnaleevendusmeetmed, et, et eelprojekt arvestab täielikult siis keskkonnamõjude hindamise tulemusena välja töötatud leevendusmeetmetega, need on siis nüüd pandud projekti sisse, olgu nad siis müratükke, seinad või siis kahepaiksete tiigid. Kõik sellised asjad mõjutavad kindlasti nii sellesama raudteeehituse maksumust. Rail Baltic Eesti tehniline juht Anvar Salomets märkis, et kindlasti leidub projektis veel ka kokkuhoiukohti. See eelprojekti järgne tehniline lahendus on pädev lahendus selline nagu see raudtee või kogu see taristu hakkab füüsiliselt õues välja nägema. Kuna alati projekteerijate käekirjad on mõnevõrra erinevad, siis põhiprojekti koostamisel kindlasti otsitakse ka neid optimeerimise kohtasid. Kokkulepitud lähtetingimustes, sealhulgas ka kvaliteedi ohutusnõuetes keegi järgi anda ei kavatse, võimalikud nii-öelda optimeerimis harjutused saab ka ilma selleta edukalt läbi viia. Samuti ei saa välistada, et eelprojektiga paika pandud maksumus 1,59 miljardit eurot veel muutub. Nii nagu tavaliselt arendusprotsessis ikka, siis hind on lõplik siis, kui on tööd teostatud ja ehituse töövõtjale arved välja makstud, aga ütleme, et hind on täpne kindlasti ehituse töövõtulepingute sõlmimisel, nii et sinnamaani see muutumise ruum mingis osas kindlasti on.
messages: user
messages: Rail Balticu eelprojekti järgi läheb Eesti trassi ehitus maksma 1,6 miljardit eurot, mis on 18 protsenti rohkem kui kolm aastat tagasi arvestati.
messages: assistant