(a)thelackoffamiliarityofthecandidatecountries with EU procedures and with project preparation and implementation as well as difficulties with procurement procedures(see e.g. Textbox 5) (84 % ofthe projectsinthesample);
Nei progetti controllati, la Corte ha rilevato che le principali ragioni dei ritardi erano16: a) scarsafamiliarità del paesecandidatoconle procedurecomuni-tarieeconlapreparazioneel’attuazionedeiprogetti,nonché difficoltànell’espletamentodelleprocedurediappalto(cfr.,ad esempio,riquadro 5)(84 % dei progetti del campione); b) inadempienze delle società che hanno vinto le gare d’appalto per l’esecuzione deilavori (cfr. riquadro 6) (13 % dei progetti del campione); c) pianificazione nonrealistica(cfr.riquadro 7)(22 % dei progetti del campione); d)le modifiche rese necessarie dopola trasformazione dei progetti ISPA in progetti del Fondo di coesione, che sono soggetti a un complesso di norme diverse17