(d) Although the EGNOS OS signal became available in July 2006, as of September 2008 the system had still not been declared operational due to issues of third party liability, uncertainty about the programme’s future in terms of financing and governance and the Commission’s reluctance to accept the system technically.
Di conseguenza, alcune attività del programma sono state rinviate, provocando incertezze circa la pianificazione della sua attuazione; b) la modifica a metà percorso deirequisiti,l’evoluzione deglistandard ele nuoveideesulla certificazione delsistema hanno causatoritardi e costi aggiuntivi; c) nelsettembre2008,EGNOS non disponevaancora di unatabella di marcia; d) sebbene il segnale OS di EGNOS sia disponibile dal luglio 2006, a tutto il settembre del 2008 il sistema non era ancora stato dichiarato operativo a causa di problemi circa la responsabilità di terzi, di incertezze sul futuro del programma in termini di finanziamento e governance e della riluttanza della Commissione ad accettare il sistema dal punto di vista tecnico; e) nonostante gli sforzi dell’ESA e della GJU tesi a dimostrare le potenzialità di EGNOS in altri paesi e continenti (ad esempio, in Africa, Cina e America del Sud), non vi è alcuna strategia concreta a sostegno di EGNOS fuori d’Europa; f) nell’ambito della struttura organizzativa della GJU, EGNOS è stato assegnato alla divisione tecnica e non è stato trattato come un programma intersettoriale a pieno titolo.