als_Latn lit_Latn dan_Latn
Shkelje nė rrugėn Tiranė-Elbasan, kallėzohet ish zv.drejtori i Autoritetit Rrugor
Abonohu pėr lajmet me e-mail:
Teksa miliona lekė janė hedhur dėm pėr rrugėn Tiranė-Elbasan, lidhur me kėtė rast ėshtė kallėzuar ish zv. drejtori i Autoritetit Rrugor
. Kontrolli i Lartė i Shtetit, ka dorėzuar nė Prokurori njė kallėzim pėr ish-zv/drejtorin e Autoritetit Rrugor
Shqiptar, S.Ē. KLSH gjatė auditivit konstatoi disa shkelje nė rrugėn Tiranė-Elbasan. Kontrolli i Lartė i Shtetit ka kallėzuar nė Prokurori ish zėvendės drejtorin e Autoritetit Rrugor
Shqiptar, nėn akuzėn se i ka shkaktuar
shtetit njė dėm ekonomik
qė arrin nė vlerėn e 134 milionė lekėve, ose mbi 1.24 milionė dollarė, gjatė ndėrtimit tė rrugės Tiranė-Elbasan.
AUDITIMI I KLSH
Kontrolli i Lartė i Shtetit, nė zbatim tė programit tė auditimit nr. 527/1 prot., datė 27.05.2014, pėrfundoi auditimin e projektit Ndėrtimi i rrugės Tiranė-Elbasan, pėr zbatimin e ligjshmėrisė nė realizimin e marrėveshjeve tė projektit me huadhėnėsit, ndryshimet e tyre, shkaqet dhe argumentimi i kėtyre ndryshimeve.
Ndėrtimi i segmentit rrugor
Tiranė-Elbasan ėshtė ndarė nė tre kontrata (segmenti Sauk-Tunel i Krrabės, ndėrtimi i tunelit
tė Krrabės dhe segmenti Tunel i Krrabės-Elbasan).
Nga auditimi, rezultuan njė sėrė shkeljesh tė disiplinės financiare dhe ligjore, ku ndėr mė kryesoret janė:
1. Bazuar nė dokumentacionin e vėnė nė dispozicion, rezultoi se ish-Drejtori i Njėsisė sė Zbatimit tė Projektit, mė parė, ish-Zv/Drejtor i ARSH, ka nėnshkruar nė kundėrshtim me dispozitat pėrkatėse ligjore e nėnligjore, ndryshimin e kontratės sė lidhur mė datė 27.04.2011 pėr ndėrtimin e tunelit
tė Krrabės, duke i dhėnė operatorit ekonomik
tė pėrzgjedhur pėr ndėrtimin e tunelit
edhe mirėmbajtjen e kėtij tuneli pėr njė periudhė njė vjeēare. Kontrata e re pėr mirėmbajtjen e tunelit
, me vlerė 165 milionė lekė, ėshtė nėnshkruar nga Autoriteti Rrugor
Shqiptar, pa realizuar paraprakisht procedurat pėrkatėse tė prokurimit.
Nga auditimi, rezultoi po ashtu se Autoriteti Rrugor
Shqiptar (ARSH) nuk ka patur asnjė justifikim ligjor nė nėnshkrimin e kontratės sė mirėmbajtjes me operatorin ekonomik
fitues tė tenderit tė ndėrtimit tė tunelit
.
Procedura e ndjekur nga ana e ARSH-sė pėr nėnshkrimin e njė kontrate mirėmbajtje, pa i'u nėnshtruar paraprakisht procedurave standarte tė prokurimit, ka shkaktuar
pamundėsinė e marrjes pjesė tė operatorėve tė tjerė ekonomik
nė kėto procedura prokurimi duke shmangur kėshtu qėllimisht konkurencėn ndėrmjet operatorėve dhe favorizuar jashtė procedurave ligjore tė njėjtin operator ekonomik
mė tė cilin ishte nėnshkruar edhe kontrata e ndėrtimit tė tunelit
tė Krrabės.
Nėnshkrimi i kėsaj kontrate nga S.Ē, ish-Zv/Drejtor i ARSH nėpėrmjet njė urdhėr ndryshimi, nuk parashikohet nė asnjė nen tė kontratės bazė tė datės 27.04.2011, pėr mė tepėr qė punimet e ndėrtimit janė shumė tė ndryshme nga ato tė mirėmbajtjes dhe shėrbimi i mirėmbajtjes nuk mund tė konsiderohet si zgjatje e kontratės sė mėparshme, pasi ky shėrbim nuk ėshtė i njėjtė me atė tė ndėrtimit tė parashikuar nė kontratėn e datės 27.04.2011.
2. Nga verifikimi i punimeve pėr segmentin rrugor
Sauk-Tuneli i Krrabės dhe Tuneli i Krrabės-Elbasan, rezulton se sasia e punimeve tė ēertifikuara nuk ėshtė nė pėrputhje me realizimin nė fakt, kryesisht nė realizimin e mureve prej gabioni dhe vendosjes sė rrethimeve anėsore (guardrails). Po ashtu, nuk janė respektuar specifikimet teknike tė parashikuara nė kontratė, pėr vendosjen e rrjetave prej gabioni. Nga ana e kontraktorit nuk ėshtė realizuar sigurimi i palėve tė treta dhe dėmeve tė mundshme, pėr njė periudhė 2-mujore, duke shkaktuar
njė dėm ekonomik
me vlerė 785,732.37 USD.
3. U konstatua se kontratės sė ndėrtimit tė tunelit
i janė realizuar disa ndryshime. Nė kundėrshtim me pėrcaktimet e kontratės ėshtė miratuar ndėrtimi i rrugėve tė hyrjes pėr nė portalet e tunelit
, duke shkaktuar
dėm ekonomik
nė Buxhetin e Shtetit me vlerė 12,233,970 lekė.
Nga auditimi i kontratės sė ndėrtimit tė tunelit
kanė rezultuar edhe punime tė likuiduara por tė pa realizuara, si pėr ndėrtimin e linjave tė furnizimit me energji elektrike tė tunelit
, ashtu edhe sa i takon realizimit tė sinjalistikės horizontale, duke shkaktuar
dėm ekonomik
me vlerė 4,647,798.7 lekė.
4. Pėr kontratat e ndėrtimit tė segmenteve rrugore Sauk-Tunel dhe Tunel-Elbasan, ishte parashikuar blerja e 10 automjeteve nga Kontraktori, pėr ti vėnė nė dispozicion tė mbikėqyrėsit tė punimeve. Nga auditimi rezultoi se pagesa e kryer pėr automjete ėshtė bėrė pa asnjė dokument justifikues tė shpenzimit tė kryer si dhe pa konstatuar qė automjetet e siguruar janė tė reja dhe sipas specifikimeve teknike tė parashikuara nė kontratė, duke shkaktuar
dėm ekonomik
me vlerė 264.126,4 USD.
5. Po nga auditimi i kontratave tė ndėrtimit tė segmenteve rrugor
ė Sauk-Tunel dhe Tunel-Elbasan, rezultoi se janė kryer pagesa pėr shpenzimet e udhėtimit tė stafit tė mbikėqyrėsit tė punimeve pa dokumetacion justifikues pėrkatės. Nė disa raste, pagesat nuk i janė referuar faturave tė paraqitura, por vlerave tė parashikuara, nė kundėrshtim me kontratėn, duke shkaktuar
dėm ekonomik
me vlerė 11,633 USD.
Po ashtu, janė kryer pagesa pėr shpenzimet e udhėtimit dhe qira pėr mbikėqyrėsin e punimeve pa dokumentacion justifikues pa u vlerėsuar qė pėrbejnė shpenzim aktual dhe tė arsyeshėm, duke shkaktuar
dėm ekonomik
me vlerė 23,000 USD.
6. Plani i financimit tė projektit ėshtė ndryshuar dhe ėshtė vepruar me kėtė plan pa marrė miratimin nga Ministria e Financave, duke pėrdorur fondet e kredisė nė kundėrshtim me ligjin 10419, datė 26.05.2011, per Ratifikimin e Marreveshjes per Ndertimin e Rruges Tirane-Elbasan.
7. Sipas kontratės nr. 1 (Ndėrtimi i segmentit rrugor
Sauk-Tuneli i Krrabės), punimet po realizohen nė segmente tė shkėputura nga njėri tjetri. Nė disa seksione, qarkullimi i automjeteve bėhet nė segmentin rrugor
ekzistues. Nga verifikimi nė vend, rezultoi se nuk janė marrė masa tė kėnaqshme pėr parandalimin e aksidenteve, kryesisht nė kėtė segment rrugor
.
Sa mė sipėr, nė tėrėsi, Buxhetit tė Shtetit i ėshtė shkaktuar
njė dėm ekonomik
nė vlerėn 134,006,872.3 lekė, ose mbi 1.24 milion USD.
Pėr tė gjitha shkeljet e konstatuara mė sipėr, KLSH ka depozituar pranė organit tė Prokurorisė, kallėzim penal nr. 527/7, datė 10.11.2014 ndaj S.Ē, nė cilėsinė e ish-Drejtorit tė Njėsisė sė Zbatimit tė Projektit pėr ndėrtimin e tunelit
tė Krrabės, i cili nė mospėrmbushje tė detyrės sė tij funksionale dhe nė shkelje tė dispozitave ligjore ka favorizuar haptazi subjekte tė caktuara nė dėm tė operatorėve tė tjerė ekonomik
, duke konsumuar kėshtu elementėt e figurės sė veprės penale tė shpėrdorimit tė detyrės dhe shkeljes sė barazisė sė pjesėmarrėsve nė tendera apo ankande publike, parashikuar nga nenet 248 dhe 258 tė Kodit Penal.
Ky kallėzim penal vjen nė vazhdėn e shkeljeve tė tjera tė konstatuara nga KLSH nė auditimin e mėparshėm tė ushtruar nė ARSH, nė bazė tė programit tė auditimit nr. 246/1 prot, datė 06.03.2014, nė pėrfundim tė tė cilit KLSH depozitoi nė Prokurori dy kallėzime penale ndaj ish-Drejtorit tė Pergjithshėm te Autoritetit Rrugor
Shqiptar dhe ndaj ish-Zv/Drejtorit tė Pėrgjithshėm tė ARSH, pėrkatėsisht me nr. 246/18, datė 03.09.2014 dhe nr. 246/17 datė 03.09.2014. /albeu.com/
Shtuar më 12/11/2014,
ora 14:50
als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn eng_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn unk als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn lit_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn tur_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn tur_Latn als_Latn als_Latn tur_Latn als_Latn als_Latn als_Latn tur_Latn als_Latn als_Latn tur_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn unk als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn jav_Latn