Beheko pasarteari erreferentzia egin eta ondoren galdera erantzun pasartearen hizkuntza berean: Pasarte: Zuhaitz egitura bateko elementu baxuena, elementu terminal bat gehiago banatzen ez dena da. Lanaren banaketa-egituran elementu horiek (jarduera edo entregagarria), lan-pakete bezala ere ezagutzen direnak, baliabideen eskakizunen, aurrekontuaren eta iraupenaren aldetik kalkulatutako elementuak dira; mendekotasunen bidez lotuta; eta programatuta. WBS elementuaren eta antolaketa-unitatearen bidegurutzean, kontrol-kontuak eta lan-paketeak ezartzen dira eta errendimendua planifikatzen, neurtzen, erregistratzen eta kontrolatzen da. WBS edozein interes-mailaraino adieraz daiteke. Hiru maila dira gutxieneko gomendatutakoak, kostu handiko edo handiko elementuetarako eta bakarrik, eta arrisku-maila bi kasuetan, hala nola sistemen ingeniaritza edo programaren kudeaketan, WBS-ren adibide estandarreko adibideak 5 mailako softwarearen edo sute-kontro
terminal elementu bat