In una Work Breakdown Structure tali elementi (attività o deliverable), noti anche come pacchetti di lavoro, sono gli elementi che sono stimati in termini di requisiti di risorse, budget e durata; collegati da dipendenze; e pianificati. Alla giunzione dell'elemento WBS e dell'unità organizzativa, vengono stabiliti i conti di controllo e i pacchetti di lavoro e le prestazioni sono pianificate, misurate, registrate e controllate. Un WBS può essere espresso fino a qualsiasi livello di interesse. Tre livelli sono i minimi raccomandati, con livelli aggiuntivi per e solo per elementi di alto costo o alto rischio, e due livelli di dettaglio in casi come l'ingegneria dei sistemi o la gestione dei programmi, con gli esempi standard di WBS che mostrano punti di profondità variabili come il software a 5 livelli o i livelli di sviluppo del sistema di controllo degli incendi Domanda 7: Quale elemento non può essere suddiviso più a lungo?
elemento terminale