Aan de hand van de verschillende projectfasen en –activiteiten kun je een goede berekening van de doorlooptijd van het hele project bepalen. Natuurlijk houd je rekening met wachttijden, levertijden van ontwerpen, producten en diensten van interne en/of externe partijen en neem je die allemaal iets ruimer. Maar deze berekening kan ook leiden tot een beslissing om andere partijen te vragen. Als ze sneller kunnen leveren, bijvoorbeeld.