Datum: 28-09-2021 - 15:22
Brief 08-09-2021 college van B&W aan de gemeenteraad.
Omtrent de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening als voorlopige vervanging van sportcomplex De Schelf berichten wij u als volgt.
Definitieve gunning aan Spantech International SA
Op 30 augustus 2021 hebben wij de opdracht voor de realisatie van de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening binnen de door uw raad beschikbaar gestelde projectdekking gegund aan Spantech International SA. Hierbij zijn wij overeengekomen dat de accommodatie uiterlijk op 7 januari 2022 aan de gemeente Noordwijk wordt opgeleverd.
Eerder hebben wij aangegeven dat de aannemer met de bouw kan starten direct nadat de omgevingsvergunning is afgegeven. Daarmee winnen wij tijd in de realisatiefase. In juridische zin is starten met de bouw direct na de afgifte van de omgevingsvergunning overigens toegestaan.
Vaststelling definitief ontwerp op 3 september 2021
Op 3 september jl. hebben wij in goede samenspraak met de gebruikers en de beoogd exploitant het definitief ontwerp van de tijdelijke accommodatie vastgesteld. Het definitief ontwerp van de accommodatie vormt de basis van de omgevingsvergunning.
Wij hebben besloten voor de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening een ontheffing op het aansluitverbod op aardgas te verlenen, aangezien aardgasvrij-bouwen zou leiden tot een forse overschrijding van het financiële kader van uw raad. De ontheffing op het aansluitverbod wordt opgenomen in het gasregister van de Autoriteit Consument en Markt.
Onzekerheden in de projectplanning
Wij merken op dat de tijdige realisatie van de nutsvoorzieningen een onzekerheid vormt in de projectplanning. Dit houdt onder meer verband met de hoge druk op de nutsbedrijven als gevolg van de oplevende economie én het personeelstekort dat ook deze sector treft. Daarnaast is ook de tijdige afgifte van de omgevingsvergunning een onzekere factor in het project. Uiteraard spannen wij ons in om deze risico's waar mogelijk te beperken. En als vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Afstemming ruimtelijke inpassing van de accommodatie
Wij hechten grote waarde aan een optimale ruimtelijke inpassing van het ontwerp in het bouwkavel. Met het oog hierop zoeken wij telkens afstemming met de direct belanghebbenden (omwonenden). Dit traject verloopt naar tevredenheid van betrokken actoren. Hiermee hopen wij overigens ook bezwaarschriften op de afgifte van de omgevingsvergunning tegen te gaan.
Wij gaan er vanuit u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd over de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening.
60 > 10-09-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/25895-de-schelft-61-bouw-tijdelijke-sport-hal-de-schelft-gegund-aan-spantech-international-sa#sigProIda418f4a37d