Werken met de weergave Gantt-diagram - Project
Werken met de weergave Gantt-diagram
De Gantt-diagram (weergave) is de meest gebruikte weergave in Project. Deze weergave bevat de taken in uw project en illustreert hun relatie tot elkaar en de planning met Gantt-balken. De weergave Gantt-diagram is de standaardweergave voor nieuwe projecten.
Opmerking: Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram om de weergave Gantt-diagram te openen.
De lijst met taken gebruiken
Waarom worden mijn Gantt-balken niet verplaatst?
U kunt alle taken van uw project in het rastergedeelte aan de linkerkant van de weergave Gantt-diagram weergeven en ze vervolgens rangschikken in een hiërarchie van overzichtstaken en subtaken. U kunt ook taken aan elkaar koppelen om taakafhankelijkheid weer te geven.
Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het toevoegen aan de takenlijst en het organiseren van de taken van uw project:
Een nieuwe taak maken en invoegen (één taak of een terugkerende taak)
Naast het rastergedeelte van de weergave biedt de weergave Gantt-diagram ook een geïllustreerde versie van uw takenlijst met Gantt-balken waarmee de duur van uw projecttaken op een tijdlijn wordt aangegeven. Dit gedeelte van de weergave Gantt-diagram wordt de grafiek genoemd. Voor elke taak begint de gekoppelde Gantt-balk op de begindatum en eindigt deze op de einddatum. Als u taken aan elkaar hebt gekoppeld, zijn de Gantt-balken in de grafiek met koppelingslijnen verbonden.
De tijdlijneenheden voor het rechtergedeelte van de weergave Gantt-diagram worden boven aan de grafiek weergegeven. In Project worden standaard twee tijdseenheden weergegeven. U kunt deze tijdeenheden aanpassen om maximaal drie tijdeenheden weer te geven en u kunt deze wijzigen zodat er verschillende tijdeenheden worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld uitzoomen op een groter beeld van de taken van uw project door jaren en maanden weer te geven, of u kunt inzoomen om de exacte begin- en einddatums voor de taken van uw project te zien door de tijdschaal te wijzigen in Weken en Dagen. Zie De tijdschaal wijzigen ineen projectweergave voor meer informatie over het aanpassen van de tijdschaal van de weergave Gantt-diagram.
Kleuren wijzigen en tekst toevoegen
Project biedt veel flexibiliteit in de manier waarop Gantt-balken worden weergegeven in de weergave Gantt-diagram.
De kleur, de vorm of het patroon van Gantt-balken wijzigen.
Een nieuw type Gantt-balk maken, zoals een balk waarmee beschikbare toegestane marge of vertraagde taken worden weergegeven.
Tekst toevoegen aan Gantt-balken.
Taaknamen voor afzonderlijke Gantt-balken weergeven op een overzichtstaakbalk.
De hoogte van Gantt-balken wijzigen.
De weergave van koppelingslijnen tussen Gantt-balken wijzigen.
Al deze wijzigingen worden beschreven in Het staafdiagram opmaken van een Gantt-diagramweergave.
Gantt-balken worden weergegeven met de begin- en einddatums voor de taken in uw project. Ze worden niet verplaatst om de voortgang van taken aan te geven. In plaats daarvan kunt u de rasterlijn voor de huidige datum gebruiken om te zien waar taken zich volgens de planning moeten bevinden.
Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram en klik vervolgens op Rasterlijnen.
Selecteer in het vak Te wijzigen lijn de optie Huidige datum.
Gebruik in het gebied Normaal het vak Type en het vak Kleur om het uiterlijk van de rasterlijn te wijzigen.