NOORDHORN verandert: Weekbericht 40 Prov. Groningen (door Yvonne Arnst) | bloeiendonkruid
← NOORDHORN veranderd: De bouwers van GMB – Gezichten van een groot(s) project! (Deel 5)
NOORDHORN, veranderd: De bouwers van GMB – gezichten van een groot(s) project! (Deel 6) →
NOORDHORN verandert: Weekbericht 40 Prov. Groningen (door Yvonne Arnst)
Geplaatst op 02/10/2014 door janbee22
Even een GMB-bouwers-break…. Aandacht voor het weekbericht nummer 40 van de Provincie Groningen voor wat betreft de ontwikkelingen rond de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De afbouw van het project Noord/Zuidhorn, de laatste loodjes:
Weekbericht week 40 – 2 oktober 2014
Inloopavond 2 oktober (Niet meer van toepassing)
De gestuurde boring onder het Van Starkenborghkanaal voor de drinkwaterleiding is uitgevoerd. Er is een stalen leiding van 400 mm doorsnede, over een lengte van 375 meter onder het Van Starkenborghkanaal doorgeboord. De komende week wordt een en ander verder afgewerkt.
Het kruispunt Industrieweg – Verbindingsweg is aangelegd en de nieuwe deklaag op de Industrieweg is aangebracht.
Ook is de tijdelijke aansluiting van de Rijksstraatweg op de Langestraat verwijderd. (??????????? JB)
De baggerwerkzaamheden lopen nog wel een week door.
De afwerking van de wegomlegging, tunnel en brug gaat door tot eind november.
De werkzaamheden aan de waterleiding tussen Noordhorn en Zuidhorn en het afwerken van de terpen worden in oktober afgerond. In detail is de planning van de resterende werkzaamheden als volgt:
– 6 oktober tot en met 10 oktober: afronden baggerwerkzaamheden;
– 6 oktober tot en met 10 oktober: afronden aanbrengen van de waterleiding tussenNoordhorn en Zuidhorn;
Ik heb het vanavond na terugkomst van de inloopbijeenkomst bij Balk in Zuidhorn nog even gecheckt, de tijdelijke afslag van de N355 op de Langestraat/parallelweg is er nog steeds…..
Sinds vandaag (2 oktober) ligt de Langestraat Zuid er opnieuw uit. Dit gedeelte, van woonboerderij tot huize Kruizinga, wordt gerenoveerd. Jammer dat dit voor velen toch vrij onverhoeds kwam. Zou het niet wat zijn wanneer de gemeente Zuidhorn de komende tijd ook actiever zou communiceren t.a.v. de verbeteringen die voor gemeenterekening komen?
Diverse benodigde materialen worden aangevoerd op het tunnelterrein, ten behoeve van de reconstructie van de Langestraat Zuid. Stenen, trottoirbanden, etc.
Een vuiltje in het oog….
Efficiënt dat dit geen handwerk meer is…..
De Langestraat Zuid ligt er voorlopig uit! Omrijden langs Schippersstraat (langzame verkeer) en de Langestraat Noord (snelverkeer)!
©foto's: jan blaauw, 2 oktober 2014 (Canon Ixus 150; de laatste met de Canon EOS 60D)
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Nieuws, Noordhorn, Zuidhorn en getagged met Stremming Langestraat Zuid Noordhorn, Weekbericht 40 Prov. Groningen. Maak dit favoriet permalink.