Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat - Noorderzijlvest
Home › Ons werk › Projecten › Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
Onze dijken beschermen ons tegen overstromingen. Nu en in de toekomst. Dijken moeten voldoen aan normen. Om de 12 jaar jaar kijken we of onze dijken nog veilig genoeg zijn. Dat noemen we het toetsen van onze dijken. De Lauwersmeerdijk voldeed bij de laatste toetsingsronde niet aan de norm. Daarom gaat het waterschap dit stuk zeedijk van bijna 9 km lang verbeteren. In de planning staat 2022 als start van de werkzaamheden aan de zeedijk. In de voorafgaande jaren vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het vaststellen van de beste oplossing, het doorlopen van de vergunningen en het contracteren van de aannemer.
iReport Verkenning Lauwersmeerdijk - Vierhuizergat. In dit rapport komt u meer te weten over het waarom, wat en hoe van dit project:
rhk.maps.arcgis.com/apps/MapJournal
Bij de landelijke toets is de buitenbekleding grotendeels afgekeurd. Het asfalt en de koperslakblokken voldoen niet meer aan de eisen en normen van vandaag. Ook de stabiliteit van het voorland bij Vierhuizergat voldoet niet meer. Ook is de zeedijk op beperkte delen niet hoog genoeg en is de grasbekleding afgekeurd.
Zorg voor een veilige dijk die uiterlijk 2025 voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. De versterking van de dijk moet veilig en doeltreffend worden uitgevoerd, waarbij er ook op de kosten gelet moet worden. Bekijk tegelijkertijd welke kansen en mogelijkheden het versterken van de dijk met zich meebrengt voor de regio. Het werk aan de zeedijk is een bijzonder project omdat we met veel facetten rekening moeten houden. Zo grenst de zeedijk aan een militair oefenterrein, grenst het aan een natuurgebied (Natura 2000) en is de zeedijk deels een provinciale weg (N361) waar dagelijks veel verkeer rijdt.
Bij de laatste toetsing van de zeedijk is deze dijk afgekeurd. Over de gehele lengte zal de bekleding (asfalt) aan de zeezijde vervangen moeten worden.
Het waterschap heeft de toets van de dijk nog een keer overgedaan, omdat de landelijke veiligheidsnormen per 1 januari 2017 zijn gewijzigd.
Naast deze hertoets heeft het waterschap diverse onderzoeken laten uitvoeren, zoals grondonderzoek, onderzoeken naar water, natuurwaarden, kabels en leidingen, cultuur, archeologie en niet gesprongen explosieven. Ook ging het waterschap in gesprek met maatschappelijke organisaties, gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat om te kijken of gebiedsontwikkelingen meegenomen kunnen worden.
Bij aangrenzende bedrijven en de eigen beheerorganisatie is geïnventariseerd welke eisen en wensen meegenomen moeten worden bij de verdere uitwerking van de plannen.
In de uitwerking van de plannen werkt het waterschap van 'grof naar fijn'. Er zijn in 2019 meerdere oplossingen in kaart gebracht hoe de dijk versterkt kan worden.
Ook zijn er in samenspraak met de gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat en diverse maatschappelijke organisaties koppelkansen onderzocht. De partijen zien de volgende koppelkansen:
Het realiseren van een 2e ontsluiting van de haven van Lauwersoog over de zeedijk
Het realiseren van een meer natuurlijke overgang tussen het Wad en de dijk en onderwaternatuur, zodat de natuur zich beter kan ontwikkelen
Het realiseren van de zoet-zout overgangsgebied in de Marnewaard en mogelijkheden voor extra visintrek naar het achterland
Het uitbreiden van de kwelder langs de dijk bij Westpolder
Uiteindelijk blijft er aan het eind van de Verkenningsfase één oplossing voor de dijkversterking over (voorkeursalternatief). Ook moet de haalbaarheid van de koppelkansen worden aangetoond. Op basis van het voorkeursalternatief wordt de aanbesteding van het werk voorbereid en worden de hoofdvergunningen voorbereid. Dat gebeurt in de Planuitwerkingsfase. Deze fase start in de eerste helft van 2020.
Er wordt nu een plan gemaakt voor de Planuitwerkingsfase. Als het plan wordt goedgekeurd door het HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het Algemeen Bestuur van het waterschap kunnen het voorkeursalternatief en de koppelkansen verder uitgewerkt worden.
hoogwaterbeschermingsprogramma.nl
Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom heeft het waterschap de omgeving al in een vroeg stadium bij het project betrokken. Bij elke stap betrekt het waterschap bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen met inloopbijeenkomsten, ontwerpateliers en individuele gesprekken.
Heeft u kennis van het Lauwersmeergebied, het wad of de dijk die belangrijk kan zijn voor de dijkverbetering? Of heeft u frisse ideeën over hoe we de omgeving kunnen betrekken bij het uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering?
Mail via lauwersmeerdijk@noorderzijlvest.nl of bel omgevingsmanager Silvia Mosterd via 050304 8913.
Kaart traject versterking Lauwersmeerdijk
Klik voor een vergroting (afbeelding: Kaart met traject versterking Lauwersmeerdijk)
Het gaat om de 9 kilometer zeedijk van Lauwersoog tot de Westpolder. Bron: Waterveiligheidsportaal voor primaire waterkeringen in Nederland.
In 2020 zal het Algemeen Bestuur van het waterschap instemmen met het voorkeursalternatief en krediet verstrekken voor de Planuitwerkingsfase. De initiatiefnemers van de koppelkansen zullen geld beschikbaar stellen voor de realisatie van de koppelkansen.
Aan het eind van de planuitwerkingsfase in 2022 ligt er een definitief ontwerp voor de nieuwe dijk. Het waterschap heeft dan te maken met de nieuwe Omgevingswet. Zoals deze wet voorschrijft zal het Algemeen Bestuur dan een Projectbesluit vaststellen. De provinciale staten van de provincie Groningen zullen dan ook hun goedkeuring moeten geven. Het Projectbesluit komt in de plaats van een Projectplan waterwet.
Na de goedkeuring van het Projectbesluit kan de voorbereiding op de uitvoering van start gaan.
De versterking van de Lauwersmeerdijk valt onder het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De normale planning voor een project van een dergelijk programma bedraagt 8 jaar. Het waterschap streeft ernaar om de dijk binnen een tijdsbestek van 6 jaar te verbeteren.
De verkenning, de voorbereiding en de uitvoering duren twee jaar. Momenteel verkeert het project nog in de verkenningsfase.
In 2020 start de planuitwerkingsfase.
Medio 2022 start het daadwerkelijk aanpassen van de dijk.
Het gaat om de dijk tussen de R.J. Cleveringsluizen en het begin van de Westpolder. Dit traject, genaamd 'Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat'.
Toelichting Bekendmaking voornemen en participatie v25nov19 def (pdf, 1,4 MB)
Van 6 april tot en met 18 mei 2020 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Dit is het startdocument voor de procedure om tot een milieueffectrapportage (MER) te komen. De notitie beschrijft welke onderwerpen aandacht zullen krijgen in het MER.
Iedereen kan tot en met 18 mei 2020 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a Afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen, of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl, onder vermelding van "m.e.r. dijkversterking Lauwersmeerdijk".
Meer hierover leest u in de kennisgeving over de ter inzage legging en het NRD rapport.
Kennisgeving Mededeling inspraak reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport dijkversterking Lauwersmeerdijk (pdf, 147 kB)
Rapport Dijkversterking LauwersmeerVierhuizergat - Notitie reikwijdte en detailniveau - maart 2020 (pdf, 1,9 MB)