Wegwerkzaamheden Prinses Irenelaan: 4 april t/m oktober - OSU Radio & TV
Wegwerkzaamheden Prinses Irenelaan: 4 april t/m oktober
UITGEEST – Deze zomer start de bouw van 47 appartementen op de Bibliotheeklocatie. Voordat de bouw kan starten vinden er voorbereidende werkzaamheden aan de wegen plaats. Het gaat om het verleggen van de Prinses Irenelaan (tussen de Castricummerweg en Dokter Brugmanstraat) en het omleggen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt een nieuw gescheiden rioolsysteem aangelegd. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe. Bij een gescheiden rioolsysteem wordt vuilwater naar de waterzuivering en regenwater naar sloten afgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Verkeer wordt omgeleid met omleidingsborden.
• de Castricummerweg tussen de Geesterweg en Hogeweg.
• de Dokter Brugmanstraat tussen de Geesterweg en Hogeweg.
• de Prinses Irenelaan tussen de Castricummerweg en Dokter Brugmanstraat.
Uitvoering en fasering
De aannemer voert de werkzaamheden in vier fases uit. Zo blijven de woningen, de apotheek, sporthal de Meet en de kerk zo goed mogelijk bereikbaar.
• april, mei en juni, fase A: de Prinses Irenelaan en het gedeelte van de Castricummerweg tot aan de Geesterweg zijn afgesloten.
• juli, fase B: de Dokter Brugmanstraat tussen de Prinses Irenelaan en de ventweg van de Geesterweg zijn afgesloten.
• september, fase C: de Dokter Brugmanstraat tussen de Prinses Irenelaan tot en met de Hogeweg is afgesloten.
• oktober, fase D: de Castricummerweg tussen de Prinses Irenelaan en de Hogeweg is afgesloten.
In augustus zijn er geen werkzaamheden in verband met de bouwvak. De planning is afhankelijk van het weer en kan uitlopen. Een overzicht van de fasering staat ook op het kaartje.
Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand verkeer mogelijk. Het doorgaande verkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Prinses Beatrixlaan. De apotheek en de containers voor oud papier (elke zaterdagochtend) blijven met de auto bereikbaar vanaf de Geesterweg via de Castricummerweg en ventweg. De aannemer plaatst omleidingsborden. De woningen en sporthal de Meet blijven altijd te voet over loopplaten bereikbaar. De Geesterweg is in fase B twee avonden/nachten afgesloten voor het aanleggen van het regenwaterriool. Het doorgaande verkeer wordt dan omgeleid via de Kooglaan.
Werkzaamheden van deze omvang brengen overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder, Coen Heijne, bereikbaar op 06-58824104 of [email protected]. Alle informatie en een actuele planning kunt u vinden op de website: www.uitgeest.nl/centrumplan