De Vuurvogel: week 6 - Meerbouw Rotterdam B.V.
Nog eventjes en dan is het zover, dan gaan de scholen weer beginnen. Nog slechts 5 werkdagen en dan moet het team weer kunnen starten met het onderwijs. Het zijn voor ons de laatste loodjes. Hoewel we al heel vergevorderd zijn staat er de komende week ook nog een hoop te gebeuren. Zoals inmiddels gebruikelijk eerst de update van deze week.
Fase 1 is deze week zo goed als afgerond. De behangers en schilders zijn gestart en hebben de lokalen netjes afgewerkt. De restpunten m.b.t. het aftimmeren en de plafonds zijn gereed en de meeste installaties zijn afgemonteerd. Op donderdag zijn de kastenwanden geleverd en voor fase 1 en deze zijn direct op de juiste plek neergezet. Deze fase staat bijna klaar voor de schoonmaak en het inhuizen.
Deze week is in fase 2 hard gewerkt om alles ook afgerond te krijgen. De schilders zijn hier aan het afronden en ook hier worden kasten op hun plek gezet. Alle plafonds zijn afgerond, installaties zijn gemonteerd en afgemonteerd en ook deze fase staat, op enkele dingen na klaar voor het inhuizen.
De laatste en grootste fase is deze week voorzien van de afwerkvloer. Hierdoor konden er naast de vloer weinig andere werkzaamheden plaatsvinden maar deze fase is al vergevorderd. In de eerste dagen van de komende week zal de schilder hier een berg werk verzetten om ook deze fase gereed te krijgen voor het inhuizen van de spullen. Ook de sportvloer is deze week afgerond en de vloer van het peuterlokaal (oude speellokaal) heeft een upgrade gehad.
De dakrand is afgerond en staat klaar. De gevels zijn gereinigd en staan klaar om afgewerkt te worden (als het weer nu eens meewerkt…) De frames voor de groene gevels zijn geplaatst en het straatwerk is hersteld bij de ingang van het plein (bovenbouw).
Op het dak is de dakdekker druk bezig met de afronding. Helaas is deze zomer erg nat geweest waardoor we een grote uitdaging hadden op het dak. Het ziet er wel naar uit dat ook dit onderdeel helemaal af komt. Inmiddels worden ook de installaties op het dak geplaatst en aangesloten en worden de voorbereidingen getroffen voor veel PV panelen.
De komende week staan een hoop onderdelen op de planning. Fase 3 zit nog een berg werk in wat in slechts een paar dagen zal worden afgrond. in de eerste fasen zal worden gestart met het opruimen, afwerken en schoonmaken. De installaties zullen worden getest om zeker te weten dat alles naar behoren werkt.
Volgende week komen er nog een aantal "nieuwe" partijen die zullen helpen bij de afronding. De sanitaire wanden worden geleverd en geplaatst, de kitter zal alles netjes afwerken, de speeltoestellen worden terug gemonteerd en de rail van de paneelwand van het speellokaal wordt gemonteerd. Ook worden de keukens voor de BSO en het peuterlokaal geleverd en gemonteerd.
Voor het gebruik van de school komen volgende week de tafels en stoeltjes. De diverse onderdelen (wc-rolhouder, pompjes ect.) voor de toiletgroepen worden geleverd en gemonteerd en aan het eind van de week komt ook de verhuizer terug met alles spullen. Vanaf donderdag is het team terug op de school zodat zij hun nieuwe lokaal kunnen inrichten.
Buiten worden de laatste werkzaamheden aan de gevel verricht. De signing bij de hoofdentree wordt geleverd en geplaatst. De panelen voor tussen de kozijnen zijn (gelukkig) geleverd en zullen worden aangebracht. We gaan de bouwplaats ontmantelen zodat het plein weer veilig wordt voor de kinderen. De hovenier komt het hekwerk weer terugplaatsen en hij zal het plein deels opknappen. Het aanpassen van het plein staat nog later in de planning.
Na volgende week komt er een eind aan de werkzaamheden in de schoolvakantie. Het grootste deel van alle werkzaamheden zijn, om overlast te beperken, in de vakantieperiode uitgevoerd. In 7 weken tijd is de school omgetoverd tot nieuwe frisse school, klaar voor minstens 30 jaar onderwijs. De komende weken staan er wel nog wat punten op de agenda. Zo moet de gasmeter nog worden verwijderd, komt de zonwering en komen de panelen van de panelenwanden nog en zal er aan het plein worden gewerkt. Het onderwijs kan door waarbij wij de laatste restpuntjes in goed overleg met de school oplossen. Het project is, op het weer na, fantastisch verlopen deze vakantie.
De Vuurvogel is een basisschool die in de zomervakantie energieneutraal wordt gerenoveerd. In slechts 7 weken tijd renoveren wij de complete school. Nu 6 van de 7 weken erop zitten kunnen we echt zeggen dat het een groot succes is. De samenwerking in dit project was zeer goed. Er is vertrouwen in een goede afloop, op naar de finish!