Restauratie verloop | Stichting Vrienden van de Lourdeskerk
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot de restauratie (2010-2011) van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk:
Architect J. Weyts maakt in opdracht van het toenmalige kerkbestuur een bestek voor de restauratie.
Alsof het een Sinterklaascadeau is, verleent op 5 december de Provincie Noord Brabant € 1.100.308 subsidie voor de restauratie. Dit is tevens de start van een 'race tegen de klok' om het resterende bedrag van € 700.000 tijdig bij elkaar te krijgen.
Het Bisdom Breda geeft officieel toestemming tot opdrachtverstrekking van de restauratie.
Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. krijgt op 14 juli van de Lievevrouweparochie tijdens een feestelijke bijeenkomst de opdracht voor het restaureren van de Lourdeskerk.
Op maandag 23 augustus wordt officieel begonnen met het werk, de kerk wordt in de steigers gezet.
Tegenvaller aan het dak van de koepel: alle pannen moeten worden vervangen.
Tegenvaller in de koepel: op 24 plaatsen beschadigd metselwerk als gevolg van corrosie van het ringanker.
Tijdens een open dag is het mogelijk om vanaf de steiger het restauratiewerk van dichtbij te bekijken.
Vanwege het groot aantal bezoekers sloten de deuren veel later dan gepland.
Tegenvaller aan de toren: door beschadigd metselwerk mogen de kerkklokken voorlopig niet meer worden geluid. De wijzerplaat en de wijzers van de kerkklok worden verwijderd om de verlichting te vernieuwen en om beschadiging te voorkomen.
De binnen- steiger wordt verwijderd, alle banken kunnen weer worden gebruikt.
Geplande voltooiing van de restauratie, helaas is door de tegenvallers het werk nog niet klaar.
De kerkklokken mogen weer luiden!
De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Lourdes viert op 25 september met een plechtige eucharistieviering dat de Lourdeskerk in volle luister is hersteld. Tijdens deze viering wordt de kerk opnieuw gezegend door pastoor Rud Smit.
De twee grote glas-in-lood ramen worden teruggeplaatst. Aan de zuidzijde het raam met tafereel 'Onze Lieve Vrouw van Lourdes' en aan de noordzijde het raam met tafereel 'Het leven van Maria'.
Er wordt ook begonnen met de bouw van een "pastorie" in de kerk.
Tijdens een feestelijke afsluiting op 26 oktober vindt de officiële oplevering van de werkzaamheden plaats.