Korting volgens UAV 1989, een mindmap | Sjoerd Rutten - JDSupra
Dit document geeft, in de vorm van een "mindmap", een overzicht van de meeste relevante weetjes rond de korting als bedoeld in paragraaf 42 UAV 1989.
Korting /boete UAV 1989 Hoogte bedrag van korting In bestek te bepalen; bij gebreke daarvan geldt NLG 75,= per dag Vanaf welke dag? Uiterste dag waarop contractueel opgeleverd had moeten worden Indien geen concrete opleveringstermijn is overeengekomen kan door een ingebrekestelling met een redelijke termijn een opleveringstermijn worden gecreëerd Uit algemeen tijdschema kan geen bindende uiterste opleverdatum worden afgeleid (tenzij overeenkomst anders bepaalt) Over welke dagen? Bouwtijd uitgedrukt in werkbare werkdagen Geen korting over na opleveringstermijn verstreken onwerkbare dagen (is overmacht) Geen korting over nietwerkdagen Geen korting over dagen (voor en na opleveringstermijn) dat oplevering door overmacht is vertraagd Bouwtijd niet uitgedrukt in werkbare werkdagen Geen korting over nietwerkdagen Geen korting over dagen (voor en na opleveringstermijn) dat oplevering door overmacht is vertraagd Bedrijfsstoornissen slechts overmacht bij ongewone duur Onwerkbare dagen slechts overmacht bij ongewone duur Korting is gefixeerde schadevergoeding Treedt in de plaats van schade die als oorzaak heeft: te late oplevering Daarnaast geen plaats voor schadevergoeding volgens de wet (tenzij overeengekomen) Bij bepalen hoogte korting in bestek moet opdrachtgever dus rekening houden met te verwachten schade bij te late oplevering (ook over nietwerkdagen) 'Geen schade, geen korting' (tenzij van tevoren voor beide partijen duidelijk was dat bij te late oplevering geen schade zou ontstaan) Aanvullende schadevergoeding Indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist Terughoudende maatstaf Bij opzet of grove schuld aannemer Bij ernstige wanprestatie door aannemer Matiging korting Indien de billijkheid terughoudende maatstaf dit klaarblijkelijk eist Niet lager dan schade op grond van wet Enkele feit dat schade lager is dan korting is geen reden tot matiging Mijlpaaldata Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld voor een bepaalde stand van het werk, is de kortingsregeling van overeenkomstige toepassing Deelopleveringen Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld voor de oplevering van een deel van het werk, geldt voor de toepassing van de kortingsregeling dat deel als een afzonderlijk werk Vervroegde ingebruikneming Vervroegde ingebruikneming conform paragraaf 10 lid 3 UAV 1989 leidt niet tot oplevering en in beginsel ook niet tot verval van aanspraak op korting Wanneer opleggen/inhouden korting? Zo spoedig mogelijk na verbeuren, anders kan recht op korting vervallen Geen ingebrekestelling nodig Door wie opleggen korting? Door opdrachtgever Directie kan in beginsel geen korting opleggen Korting en Boete (2).mmap 1462009 S.J.H. Rutten