Een week eerder dan gepland rondt Rinkoniên, het aannemersconsortium van de Oosterweelwerken in Linkeroever en Zwijndrecht, de werkzaamheden op de E17 af. De voorbije weken kregen de rijbanen van de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke, in de rijrichting Gent, een nieuw wegdek inclusief nieuwe fundering. Voor de werkzaamheden, die startten op 20 april, werd het verkeer op 2 x 2 rijstroken gezet. "Dankzij die ingreep konden we de ganse snelwegbaan richting Gent inrichten als werfzone, wat veiliger en ook efficiënter werkt", zegt Anthony Casteels, projectdirecteur bij Rinkoniên.
Omdat de verkeersintensiteit op de E17 nog steeds lager is, werd de afgelopen weken onderzocht of Rinkoniên aansluitend op de rijrichting Gent ook de rijrichting Antwerpen van de E17 vervroegd kan aanpakken. Deze werf stond initieel voor de zomer van 2021 ingepland. Vanaf 25 mei neemt de aannemer ook dit stuk snelweg onder handen. "Zo maken we optimaal gebruik van de verkeersluwe periode, laten we beide werven naadloos op elkaar aansluiten en zullen we de werkzaamheden op de E17 een jaar vroeger dan voorzien kunnen afronden", vult projectdirecteur Casteels aan.Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken pikt in: "Begin april hebben we samen met de federaties van de wegen- en waterbouw een memorandum ondertekend waarin overeengekomen werd hoe we de werven op een veilige manier konden heropstarten. De verkeersarme periode bracht namelijk heel wat voordelen met zich mee voor de wegenwerken. Er zijn werken die sneller uitgevoerd konden worden en zelfs vervroegd. De werken aan de E17 zijn hier een mooi voorbeeld van. De eerste fase is vroeger klaar dan gepland en we kunnen zelfs een tijdswinst van 1 jaar bekomen door fase 2 van de werken te starten. Een win-win voor iedereen, zeker voor de omwonenden maar ook voor automobilisten."
Oosterweelwerken - Asfaltering E17 Zwijndrecht Kruibeke Minister Peeters 19052020-kl
Het wegdek koelt nu verder af. Vanaf woensdagavond volgt de verkeersomzetting. Op maandagochtend start de aannemer met de vernieuwing van de rijbaan richting Antwerpen. Een stille omgeving "In het najaar plaatsen we vervolgens de nieuwe portieken over de snelweg en verrijzen de eerste geluidsschermen langs de noordzijde van de E17", zegt projectdirecteur Anthony Casteels. Dat betekent dat we eind dit jaar deze werf op de E17 kunnen afronden en dat is maar liefst 1 jaar eerder dan voorzien. Door beide zomerwerven nu vervroegd uit te voeren kunnen we bovendien de totale vertraging bij de uitvoering van de Oosterweelwerken onder controle houden en dat is belangrijk voor alle betrokken partijen: bouwheer, aannemer en burger.
Verkeer tot einde juli op 2 x 2 versmalde rijstroken Vanaf woensdagavond 20 mei starten de voorbereidingen en gaat dit deel van de snelweg dicht voor alle verkeer. Beide rijrichtingen rijden op de noordelijke rijbaan op 2 x 2 versmalde rijstroken. Als gevolg daarvan is de oprit in Kruibeke voor verkeer richting Antwerpen afgesloten. In Zwijndrecht is de afrit voor verkeer komende vanuit Gent en de oprit voor verkeer richting Gent dicht. Plaatselijke omleidingen worden voorzien. Vanaf maandagochtend 25 mei tot eind juli wordt het wegdek en de fundering van de zuidelijke rijbaan van de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht vernieuwd.