Zoals eerder gemeld schrijven de subsidievoorwaarden voor dat uiterlijk 1 april een begin moet zijn gemaakt met de orgelrestauratie. Er moet dus nu met daadkracht en besluitvaardigheid worden aangepakt. Op 5 februari heeft de Stichting Vollebregt een vergadering belegd ter voorbereiding van de orgelrestauratie, waarbij als externe deskundigen aanwezig waren de heren A.A.J.M. van Eck van de Katholieke Orgel- en Klokkenraad, R.W. van Straten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en, last but not least, de heer L.J.M. Verschueren, de orgelbouwer. Uit de eigen gelederen woonden J. van der Kroon, H. Compier en B. Sanders de vergadering bij die onder voorzitterschap van A. Tetteroo en met C. Ammerlaan als notulist plaats vond. Mijns inziens was het een geslaagde bijeenkomst waarin het orgelrestauratie project goed op de rails is komen te staan. Besluiten over de aanpak werden in grote eensgezindheid genomen. De heer Verschueren zal ten spoedigste, in ieder geval ruim voor 1 april, aan het Parochiebestuur een offerte op prijspeil 2004 en een contract doen toekomen. De complete verwijdering van het orgel, kas en pijpen, wordt verwacht voor najaar 2004, passend in de orderportefeuille van Verschueren. De restauratie in het atelier te Heythuysen neemt ongeveer een jaar in beslag. Het orgel zou dus weer terug kunnen zijn, in vernieuwde staat, najaar 2005. Overigens kan het orgel alleen dan weer worden teuggeplaatst wanneer de bouwkundige restauratie van de westzijde van de kerk, waarvan koor en toren deel uitmaken, zal zijn voltooid.