<classify> DERICK MILTON-MASWA WAZIRI wa Maji na Umwagiliaji, Profesa Makame Mbarawa,ameagiza kukamatwa na kuwekwa lokapu Mkurugenzi Mkuu wa kampuni ya ukandarasiPET Cooperation, Tryphone Elias, kwa kushindwa kukamilisha mradi wa chujio lamaji kwa muda. Mradi huo ulioko katika Wilaya ya Maswa mkoaniSimiyu, unagharimu kiasi cha Sh bilioni 3.5, ambapo ulitakiwa kujengwa kwa mudawa miezi nane lakini umetimiza miaka minne toka 2015 bila ya kukamilika ujeziwake. Waziri Mbarawa, alionekana kukasirishwa na hali hiyomara baada ya kufanya ziara ya ghafla juzi saa 1:00 jioni ya kukagua mradi huoambao ujenzi wake umefikia asilimia 92 kabla ya kukamilika kwake. Baada ya kupata maelezo ya mradi huo, Waziri Mbarawa,aliagiza mkurugenzi wa kampuni hiyo kuwekwa mahabusu kwa muda wa saa mbili,kisha kuandika maelezo ya kuhakikisha anakamilisha mradi ndani ya siku 11. Kabla ya kutoa maagizo hayo, Waziri huyo alisemamkadarasi huyo amepewa miradi 15 kwenye maeneo mbalimbali nchini, ambayo yoteimeshindwa kukamilika kwa wakati. Prof. Mbarawa, alimtuhumu Mkurugenzi huyo kutumianjia za rushwa kupewa miradi hiyo akisisitiza kuwa: Haiwezekani miradi yote 15mtu mmoja na yote imemshinda, hakuna mradi ambao umekamilisha ujenzi wake, umeendeleakukatili wakazi wa mji wa Maswa kutumia maji yenye tope. OCD, Mkuu wa Wilaya naomba usimamie hili, akamatwesasa hivi awekwe lokapu saa mbili, huo muda ukiisha aandike maelezo ndani yasiku 11 awe amekamilisha akishindwa kuandika hayo maelezo vizuri hakunakutoka, aliongeza Waziri Mbarawa. Mbali na kumpa muda wa siku 11 kuanzia jana aweamekamilisha kazi zilizobaki, Waziri huyo alisema ikiwa atashindwa kwa muda huoatavunja mkataba ikiwa ni pamoja na kumfikisha mahakamani kwa utapeli. Tayari nimesaini kiasi cha Sh milioni 152.23, ilialipwe mkandarasi huyu na Jumatano wiki ijayo pesa zote zinatoka,asipokamilisha tunavunja mkataba na kukupeleka mahakamani maana huo utakuwautapeli, alisema Waziri. Awali akitoa maelezo ya mradi huo, Mkurugenzimtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Salama Mji wa Maswa MAUWASA, MhandisiMerchades Anaclet, ambao ndio wasimamizi wa mradi, alisema tatizo kwa mkadarasihuyo ni kasi ndogo. Alisema wamekaa na mkandarasi huyo zaidi ya vikaosita kujua ni lini atakamilisha mradi huo, lakini alieleza kila anapotoa tareheya kukamilisha amekuwa hafanyi kama alivyoahidi. Tulikuwa tunamkata fedha mara baada ya muda wamkataba kuisha kama sheria inavyotaka, lakini tatizo limebaki pale pale kilasiku anatoa tarehe ya kukamilisha lakini anashindwa, hatua ya mwisho tulikubalianakuvunja mkataba, alisema Anaclet. Kwa upande wake Mkurugenzi huyo wa kampuni, TryphoneElias, alisema tatizo la kuchelewa kumaliza mradi ni kutolipwa fedha kwa wakatipindi anapowasilisha hati za malipo kwa kazi anayoikamilisha. Jumla ya hati za malipo tatu zilichelewa kulipwakwa zaidi ya miaka mitatu, hali hiyo imefanya baadhi ya vitu kupanda bei sokonina kunilazimu nitumie fedha zangu kwa ajili ya kuongezea, ukweli napata hasarakutokana na fedha za malipo kuchelewa, alisema Elias.  <topic>: kitaifa 