<prompt> Kampuni ya ujenzi inanadi mradi wa kujenga mfululizo wa madaraja yanayounganisha visiwa kadhaa. Kuna visiwa 8 kwa jumla, na umbali tofauti kati yao. Kampuni inahitaji kuzingatia vipengele kama vile nyenzo, kazi, usafiri, na athari za mazingira wakati wa kuhesabu jumla ya gharama ya mradi. Eleza kwa hatua jinsi hesabu hii inaweza kufanywa, na ni vigezo gani vya kuzingatia.  <response>: Hatua ya 1: Tambua mahitaji maalum ya mradi- Amua idadi na aina za madaraja zinazohitajika kuunganisha visiwa.- Tathmini muundo au changamoto zozote za kipekee za ujenzi, kama vile hali ya kijiolojia, mifumo ya hali ya hewa, au masuala ya mazingira.Hatua ya 2: Hesabu gharama za nyenzo- Kadiria wingi na aina ya nyenzo zinazohitajika kwa kila daraja k.m., chuma, zege, n.k..- Pata nukuu kutoka kwa wauzaji wa vifaa muhimu.- Jumuisha gharama zozote za ziada zinazohusiana na usafirishaji au usafirishaji wa vifaa kwenye tovuti ya ujenzi.Hatua ya 3: Kadiria gharama za wafanyikazi- Amua idadi ya wafanyikazi wanaohitajika kwa mradi na viwango vyao vya ustadi k.m., wahandisi, wafanyikazi wa ujenzi, n.k..- Hesabu jumla ya saa za kazi zinazohitajika kwa mradi kulingana na muda uliokadiriwa wa ujenzi.- Zidisha jumla ya saa za kazi kwa wastani wa mshahara wa saa kwa kila kategoria ya mfanyakazi ili kupata jumla ya gharama ya kazi.Hatua ya 4: Hesabu kwa gharama za usafirishaji- Kadiria gharama ya kusafirisha vifaa, vifaa, na wafanyikazi kwenda na kutoka kwa maeneo ya ujenzi.- Zingatia hitaji la makazi ya muda au makao ya wafanyikazi ikiwa visiwa viko mbali au havifikiki.Hatua ya 5: Tathmini athari za mazingira na hatua za kupunguza- Fanya tathmini ya mazingira ili kubaini athari zinazoweza kutokea kwa mifumo ikolojia ya mahali hapo, wanyamapori na jamii.- Tengeneza mpango wa kupunguza athari hizi, ikiwa ni pamoja na hatua kama vile kudhibiti mmomonyoko wa ardhi, kurejesha makazi, au kupunguza kelele.- Kadiria gharama zinazohusiana na utekelezaji wa hatua hizi za kupunguza.Hatua ya 6: Jumuisha gharama za dharura na za ziada- Ongeza posho ya dharura ili kuhesabu gharama zisizotarajiwa au mabadiliko katika wigo wa mradi kawaida karibu 10-15 ya gharama ya jumla ya mradi.- Kukokotoa gharama za ziada, kama vile gharama za usimamizi, bima, vibali na ada nyinginezo zinazohusiana na mradi.Hatua ya 7: Jumuisha gharama zote- Kuchanganya nyenzo, kazi, usafiri, mazingira, dharura, na gharama za juu ili kuamua jumla ya gharama ya mradi.Hatua ya 8: Tayarisha zabuni- Wasilisha jumla ya gharama ya mradi kwa njia iliyo wazi na iliyopangwa, pamoja na maelezo yoyote ya ziada yanayohitajika na mteja k.m., kalenda ya matukio ya mradi, marejeleo, n.k..- Peana zabuni kwa mteja ili kuzingatiwa.Katika mchakato huu wote, ni muhimu kudumisha mawasiliano wazi na mteja na kuwa tayari kurekebisha makadirio au mipango inavyohitajika kulingana na maoni au mahitaji yao. 