<classify> Derick Milton, Simiyu Serikali imefikia uamuzi wa mwisho juu ya mkandarasi ambaye alikuwaakijenga stendi ya kisasa ya mabasi katika Halmashuari ya mji wa Bariadi kwakuvunja mkataba kutokana na kubainika kuwa hawa uwezo wa kukamilisha ujenzi huondani ya muda. Uamuzi huo umetolewa leo na Mkurugenzi wa Halmashauri hiyo, MerkzedeckHumbe mbele za waandishi wa habari ambapo amesema kuwa mbali na ujenzi wastendi mkandarasi huyo alikuwa akijenga pia barabara ya kilometa 1.5inayozunguka stendi hiyo hadi Ikulu ndogo. Humbe amesema kuwa mradi huo ambao unafadhiliwa na benki ya Dunia kwakushirikiana na serikali unatekelezwa kwa kiasi cha Sh. Bilioni 7.2, ambapompaka wanavunja mkataba huo mkandarasi huyo amelipwa kiasi cha Sh. Bilioni 5.1. Kazi hii ilianza rasmi Novemba 3, 2017 na ilitakiwa kumalizika Novemba3, mwaka huu lakini ameshindwa bila sababu za msingi, ameomba kuongezewa mudamara mbili tumemkubalia lakini bado ameshindwa, kama mwajiri nimepitia vifunguvyote vya sheria na taratibu zinazotakiwa na kuamua kuvunja mkataba, jananimemwandikia barua ya kuvunja mkataba, alisema Humbe. Mratibu wa TARURA katika Halmashauri hiyo mhandisi Mathias Mugolozialimtaja mkandarasi huyo kuwa ni Kings Builders na Halem Construction Co. Ltdkutoka Dar es salaam, ambapo aliandikiwa barua nyingi za onyo lakini bado kasiya ujenzi imeendelea kuwa ndogo. Mkuu wa Wilaya Festo Kiswaga amemtaka Mkurugenzi huyo ndani ya sikumbili kuhakikisha anatafutwa mkandarasi mwingine atakayekamilisha ujenzi huo nakufanya kazi usiku na mchana ili ujenzi huo ukamilike Novemba 30, 22019.  <topic>: KITAIFA 